Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tình hình và kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý đến ngày 19/7/2013

Thực hiện Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông nông thôn và Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thủy lợi tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kiên cố hóa kênh mương nội đồng đến ngày 19/7/2013 như sau:
1. Kết quả thực hiện:
Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 19/7/2013 các huyện, thành phố trong tỉnh đã kiên cố được 33,12 km/181,08km kênh mương và tiếp nhận 39.497 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng, cụ thể:
- Huyện Lộc Hà: đã kiên cố được 8,7km, thuộc các xã Thạch Châu (7km),  Hồng Lộc (0,7km),  Ích Hậu (0,3km), Thạch Mỹ (0,7km). Các xã: Thạch Bằng, Thạch Mỹ, Bình Lộc, An Lộc, Tân Lộc đã hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.
- Huyện Thạch Hà: đã kiên cố được 4,45km kênh mương thuộc các xã Thạch Xuân (2km), Thạch Tân (1,2km), Tượng Sơn (0,5km), Thạch Kênh (50m) và Bắc Sơn (0,7km). Các xã Nam Hương, Thạch Liên, Việt Xuyên, Thạch Ngọc đã hoàn thiện hồ sơ, dự kiến triển khai thi công trong tháng 7.
- Huyện Can Lộc: đã kiên cố được 9,8km kênh mương thuộc các xã Tùng Lộc, Vĩnh Lộc, Quang Lộc, Thuần Thiện; Vượng Lộc, Sơn Lộc, Thiên Lộc.
- Thành phố Hà Tĩnh đã thi công 2,3km, thuộc các xã Thạch Hưng (0,35km), Thạch Đồng (0,5km), Thạch Trung (0,15km), Thạch Môn (1km) và Thạch Bình (0,3km).
- Huyện Đức Thọ: đã kiên cố được 4,29km kênh mương tại các xã Đức Dũng (0,45km), Liên Minh (0,42km), Trung Lễ (1,1km), Đức Lập (0,5km), Đức Đồng (1,1km), Đức La (0,72km).
- Huyện Hương Khê: đã kiên cố được 0,5km kênh mương.
- Huyện Hương Sơn: đã kiên cố được 2,08km kênh mương thuộc các xã Sơn Ninh (1,88km), Sơn Châu (0,15km) và Sơn Hòa (55m). Trong tháng 7, xã Sơn Trường đang triển khai thi công 600m kênh mương, các xã chuẩn bị triển khai: Sơn Giang kiên cố 1,2km, Sơn Lĩnh 1km.
- Huyện Kỳ Anh: kiên cố được 0,3km kênh mương tại xã Kỳ Phú. Kế hoạch thực hiện trong tháng 7 tại các xã: Kỳ Tiến, Kỳ Thư, Kỳ Tây, Kỳ Hưng, Kỳ Xuân.
- Huyện Cẩm Xuyên: đã kiên cố được 0,7km kênh mương tại các xã Cẩm Duệ (0,5km) và Cẩm Thịnh (0,2km).
- Huyện Nghi Xuân hiện tại chưa triển khai thi công kênh mương.
- Huyện Vũ Quang hiện tại chưa triển khai thi công kênh mương. Các xã Đức Lĩnh và Đức Liên đã hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị triển khai thi công.
* Công tác tổ chức thi công: Tại các xã chủ yếu người dân tự tổ chức thực hiện, đóng góp nhân công và kinh phí để mua vật liệu; UBND xã, thôn thành lập tổ giám sát; UBND huyện cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi công.
3. Một số tồn tại, hạn chế:
- Theo kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của các địa phương đăng ký và có cam kết bố trí vốn thực hiện năm 2013 đạt thấp so với Kế hoạch tỉnh giao (181,08km /303,1km đạt 60%).
- Kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương của các địa phương đến nay là  rất chậm so với kế hoạch đề ra, mới kiên cố được 33,12km/181,08km (đạt 18,3%) và đạt 10,9% so với kế hoạch tỉnh giao (33,12km/303,1km);
- Để đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương cần phải có nguồn kinh phí lớn, trong khi đó nguồn lực của huyện, xã và nhân dân còn hạn hẹp, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung tiêu chí, hạng mục phải đầu tư, vì vậy việc huy động vốn làm kênh mương nội đồng gặp nhiều khó khăn.
- Sự vào cuộc và chỉ đạo của các địa phương trong thời gian qua chưa thực sự quyết liệt.
4. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ, thi công công trình đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đồng thời tuân thủ trình tự thủ tục kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo quy định của UBND tỉnh./. 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây