Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ nuôi nuôi trồng thủy sản ven biển công nghệ cao

Sáng 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án nuôi cá bơn, cá mú, bào ngư công nghệ cao ven biển. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đình Sơn, Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các ngành liên quan cùng tham dự.

Thời gian qua, các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tại Thông báo số 384/TB-UBND ngày 29/9/2014 về phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển, trong đó có việc triển khai Dự án nuôi cá bơn, cá mú, bào ngư trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

Sở NN&PTNT đã thành lập tổ công tác tham mưu chỉ đạo phát triển nuôi trồng các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, qua đó kịp thời tham mưu văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với Công ty Fineton (Hồng Kông) và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung công việc.

Sau khi Công ty Fineton (Hồng Kông) hoàn thành đề án, từ đó Sở NN&PTNT đã thống nhất và hoàn chỉnh Đề án phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2014 – 2020. Hiện Công ty Fineton đang hoàn thiện thiết kế, dự toán các mô đun định hình mẫu nuôi cá bơn, cá mú, bào ngư và thảo luận về hợp đồng cung cấp cá giống cho các chủ đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ nuôi nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ven biển
Đại diện Công ty Fineton: Công ty đang hoàn thành các hợp đồng về mua bán giống, bao tiêu sản phẩm và chuyển giao công nghệ. Trong quá trình vận chuyển giống công ty sẽ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật...

Công ty TNHH Như Nam, HTX nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ Việt Hải, Công ty CP sản xuất và nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương là những doanh nghiệp đang tiến hành làm các thủ tục thuê đất thực hiện dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; Công ty Fineton chưa hoàn thiện được hồ sơ thiết kế các mô đun định hình mẫu nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, do vậy ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Ngoài ra, cá giống được nhập khẩu từ Trung Quốc nên nếu chỉ cần chậm trễ do thủ tục tại cửa khẩu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cá giống...

Đẩy nhanh tiến độ nuôi nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ven biển
Đại diện Công ty TNHH Như Nam: Việc thẩm định đề án, công tác GPMB còn quá chậm ảnh hướng đến tiến độ triển khai thực hiện của doanh nghiệp...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: Đây là đề án đột phá tái cấu trúc ngành nông nghiệp, chuyển mạnh về phát triển thủy hải sản ven biển, nâng cao giá trị hàng hóa. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công; đảm bảo ANTT và hỗ trợ xây dựng hạ tầng. Công ty Fineton khẩn trương hoàn thành các hợp đồng mua bán giống để hai bên cùng ký kết, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng con giống, lịch thời vụ và công nghệ về quy trình nuôi...

Các sở ngành liên quan sớm ban hành chính sách hỗ trợ về mặt bằng, hạ tầng bên ngoài và nội vùng, giống, tiêu thụ và lãi suất vay vốn...; các doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với Công ty Fineton để tiếp tục dồn lực, dồn sức đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch.

Hữu Trung
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây