Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Xã Đạo Trù quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong quý III/2017

Thời tiết không thuận lợi nhưng với quyết tâm không để lỡ hẹn về đích nông thôn mới lần 2, những ngày này, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện triển khai các công trình nông thôn mới xong trong quý III/2017
Theo kế hoạch, Đạo Trù phải hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2016. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc huy động nguồn vốn cho các tiêu chí khó, cần vốn đầu tư lớn nên địa phương đã lỡ hẹn và xin gia hạn hoàn thành chương trình này sang cuối năm 2017. Tính đến hết tháng 7/2017, Đạo Trù hoàn thành 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí chưa đạt đang phải dốc sức thực hiện là: Chợ, cơ sở vật chất văn hóa và trường học. Trong đó, tiêu chí trường học mới có 1/7 trường đạt chuẩn; tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa còn 2/13 thôn chưa có sân nhà văn hóa và trung tâm văn hóa xã chưa giải phóng được mặt bằng để xây dựng sân, tường rào; tiêu chí chợ chưa có kinh phí đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, rãnh thoát nước, tường rào, cổng.

Nhà văn hóa thôn Tân Lập đã hoàn thành việc xây dựng,
nhưng thiếu các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hội họp 
Ông Lam Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết: Đạo Trù là 1 trong 17 xã khó khăn nhất của Vĩnh Phúc, với 87,5% dân số là người dân tộc Sán dìu. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, địa phương đã huy động được sức dân cùng tham gia thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, Đạo Trù đã huy động được 122,7 tỷ đồng cho chương trình này, trong đó, vốn hỗ trợ của tỉnh và huyện trên 111,7 tỷ đồng; vốn đối ứng của xã 4,4 tỷ đồng và nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến gần 58.000 m2 đất.  
Theo ông Tiến, để không nợ đọng xây dựng nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng cam kết, cùng với tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, Đạo Trù đã tổ chức bán đấu giá một số khu đất. Bên cạnh đó, đẩy nhanh công tác bồi thường để có quỹ đất xây dựng sân trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn; ưu tiên vốn xây dựng nhà vệ sinh, rãnh thoát nước, tường rào, cổng chợ Đạo Trù. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn cho 4 trường trong năm 2017 gồm: Trường mầm non Đạo Trù, trường mầm non Tân Lập; trường tiểu học Tân Lập và trường THCS Đạo Trù.  
Với việc không để nợ đọng xây dựng cơ bản và tiến độ xây dựng các công trình nông thôn mới nhanh như hiện nay, dự kiến hết tháng 9/2017, Đạo Trù sẽ hoàn thành cả 3 tiêu chí: chợ, cơ sở vật chất văn hóa và trường học. 
 Theo Thanh Nga/Vĩnh Phúc.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây