Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Bộ NN&PTNT sẽ cử chuyên gia hỗ trợ trong quá trình triển khai Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Ngày 20/2, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đã đi thực địa kiểm tra tiến độ triển khai một số hạng mục Dự án cấp nước KKT Vũng Áng và làm việc với tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, tiếp và làm việc với đoàn.

Bộ NN&PTNT sẽ cử chuyên gia hỗ trợ trong quá trình triển khai Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng: "Dự án cấp nước KKT Vũng Áng là dự án đa mục tiêu, có tính kỹ thuật cao, đòi hỏi đầu tư nhiều về khảo sát, thiết kế nên Bộ sẽ có trách nhiệm cử nhóm chuyên gia vào cùng phối hợp với tỉnh và chủ đầu tư để triển khai dự án đúng tiến độ"

Dự án cấp nước KKT Vũng Áng do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính: hồ chứa nước trên sông Rào Trổ, đập dâng Lạc Tiến, tuy nen, cống ngăn mặn Kỳ Hà, nhà máy nước Kỳ Thịnh. Đến nay, hạng mục nhà máy nước đã hoàn thành 92% khối lượng công việc; hồ Rào Trổ đã thi công đào móng tràn xả lũ (đạt 20%); kênh dẫn nước thượng, hạ lưu, cửa vào, ra tuy nen đã hoàn thành 80%. Các hạng mục còn lại, chủ đầu tư đang triển khai thi công các công trình phụ trợ, đồng thời lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thi công đồng loạt các hạng mục, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2014.

Công tác bồi thường, GPMB do huyện Kỳ Anh chủ trì, đến nay đã được huyện bàn giao cho chủ đầu tư 80 ha và tiếp tục bàn giao theo hình thức cuốn chiếu, đáp ứng cơ bản tiến độ thi công công trình. Điểm vướng mắc nhất hiện nay là công tác thiết kế kỹ thuật một các hạng mục dự án chưa hoàn thành.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đề nghị Bộ NN&PTNT sớm cho ý kiến về các giải pháp kỹ thuật hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình hồ Rào Trổ, đập dâng Lạc Tiến, tuy nen, cống ngăn mặn Kỳ Hà để chủ đầu tư triển khai thi công; kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn để nhà đầu tư triển khai nhanh dự án.

Về Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, theo báo cáo của Ban thuỷ lợi 4 – đơn vị chủ đầu tư hợp phần đầu mối hồ chứa nước, đến nay, công tác chuẩn bị kỷ thuật đã cơ bản hoàn thành. Về cơ bản, giai đoạn 1 có thể đáp ứng được các mục tiêu, kế hoạch; hồ sơ các công trình chính sẽ duyệt trong quý 1/2013, công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp sẽ hoàn thành trong quý 2/2013.

Khó khăn vướng mắc nhất hiện nay, đó là nguồn vốn cho tiểu hợp phần 2 (500 tỷ đồng) để bồi thường, GPMB và xây dựng cơ bản. Vì vậy, huyện Vũ Quang đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm giải quyết sớm.

Bộ NN&PTNT sẽ cử chuyên gia hỗ trợ trong quá trình triển khai Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thực địa Dự án luyện cán thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa – dự án sẽ sử dụng nguồn nước ngọt lớn nhất trong KKT Vũng Áng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự mong muốn Bộ NN&PTNT phối hợp giúp đỡ tỉnh trong việc tư vấn, thiết kế cũng như hỗ trợ lồng ghép các nguồn vốn để các dự án sớm triển khai, phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh và chủ đầu tư trong việc triển khai Dự án cấp nước KKT Vũng Áng.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho rằng, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tỉnh mà còn đối với cả Chính phủ. Đây là dự án đa mục tiêu, có tính kỹ thuật cao, đòi hỏi đầu tư nhiều về khảo sát, thiết kế nên Bộ sẽ có trách nhiệm cử nhóm chuyên gia vào cùng phối hợp với tỉnh và chủ đầu tư để triển khai dự án đúng tiến độ. Bên cạnh yêu cầu tiến độ, tỉnh và chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý an toàn, chất lượng công trình.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cũng lưu ý các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đặc biệt là ở các hạng mục quan trọng như: hầm tuy nen, đập dâng Lạc Tiến cần huy động tối đa nguồn lực, khắc phục khó khăn quyết tâm triển khai thi công kịp tiến độ đề ra.

Về nguồn vốn 2 Dự án cấp nước KKT Vũng Áng và Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Bộ NN&PTNT sẽ trình Chính phủ có phương án giải quyết hợp lý.

THANH HOÀI

Nguồn:baohatinh.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây