Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Hương Sơn đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB "né" mưa lũ

Để đảm bảo an toàn cho các công trình trong mùa mưa lũ, ngoài việc chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị xây lắp các công trình trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nhất là các hạng mục có nguy cơ mất an toàn cao...
Hương Sơn đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB “né” mưa lũ

Các đơn vị thi công huy động máy móc, phương tiện để tập trung thi công các hạng mục quan trọng, có nguy cơ mất an toàn cao tại cầu Vực Nầm...

Cầu Vực Nầm bắc qua sông Ngàn Phố (nối giữa xã Sơn Ninh và Sơn Châu) là một trong những công trình dự đoán sẽ bị nhiều tác động nhất trong mùa mưa lũ sắp tới. Sau hơn hai tháng động thổ, đến nay, công trình do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí thực hiện trên 36 tỷ đồng này đã hoàn thành được khoảng 25% khối lượng công việc và hiện đang thi công phần cọc khoan nhồi trụ T2, thân mố trụ T1 và tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới, chủ đầu tư đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển VINACO liên doanh với Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư 368 vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa phải dảm bảo chất lượng và thẩm mỹ, nhất là các mục quan trọng và có nguy cơ mất an toàn cao.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu nhà thầu và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, theo dõi kịp thời các diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp...

Hương Sơn đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB “né” mưa lũCông trường Dự án nâng cấp đường Nguyễn Trãi (thị trấn Phố Châu)

Tương tự, thời gian qua, nhà thầu công trình kè Sơn Giang (thuộc Dự án kè bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Giang, Hương Sơn) cũng tập trung phương tiện, nhân lực để đào đắp, xây dựng các hạng mục theo kế hoạch. Hiện, đoạn kè sông 200 m này đã hoàn thành xong phần thân, chỉ còn lại hạng mục đổ bê tông bề mặt để kết hợp mặt kè làm đường dân sinh. Theo dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì công đoạn cuối cùng này chỉ cần khoảng dăm ba ngày nữa sẽ hoàn thành, tránh được sự tác động của mưa lũ...

Ông Biện Văn Tĩnh - Phó Trưởng ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn cho biết: Hiện nay, đơn vị đang được đại diện làm chủ đầu tư 17 công trình với tổng số vốn được bố trí trong năm nay trên 81.357 triệu đồng. Để đảm bảo chất lượng, an toàn cho các công trình, chúng tôi đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị để khoảng 15 ngày nữa sẽ bắt đầu dự án sửa chữa mái taluy dương đường vào đập Khe Mơ (xã Sơn Hàm), phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa bão...

Hương Sơn đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB “né” mưa lũTranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân thôn 3, xã Sơn Giang đang ra quân làm giao thông nông thôn...

Trên địa bàn huyện Hương Sơn đang có hàng trăm công trình xây dựng lớn nhỏ được xây dựng với tổng giá trị đầu tư lên đến 501 tỷ đồng, trong đó đầu tư công 129 tỷ đồng, vốn khu vực ngoài nhà nước 372 tỷ đồng

Ngoài các công trình được nêu, còn có hàng chục công trình lớn nhỏ khác đang trong giai đoạn thi công cũng luôn sôi động người, máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lũ. Trong số này có thể kể đến các công trình như: đường Sơn Tây - Sơn Lĩnh - Sơn Hồng, đường Trần Thị Kim Xuyến (thị trấn Phố Châu), cầu Hải Thượng Lãn Ông (Sơn Quang) và nhiều tuyến đường GTNT, kênh mương nội đồng, trường học, nhà văn hóa thôn...

Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây