Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Phú Yên: Đường chờ… xi măng

Theo đăng ký, đợt đầu của năm 2013, các xã xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên làm 144 km đường bê tông, chỉ đạt 36% so với mục tiêu mà HĐND tỉnh đề ra nhưng tiến độ thực hiện quá chậm. Nguyên nhân là do việc cung ứng xi măng do Nhà nước hỗ trợ 100% để làm đường không đáp ứng kịp nhu cầu mà các xã đăng ký.
 
 

Với 144 km đường, UBND tỉnh Phú Yên phải cung ứng cho các địa phương 23.587 tấn xi măng. Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên cho biết: Sở đã hợp đồng với Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành sẽ cung ứng 30.000 tấn, trong đó tháng 6 cung ứng 3.000 tấn và tháng 7 là 11.000 tấn. Tuy nhiên, trong tháng 6 vừa qua Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành chỉ cung ứng 1.000 tấn và trong tháng 7 sẽ cung ứng 3.000 tấn. 

 

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết: Nhân dân trên địa bàn đăng ký bê tông hóa 147 tuyến đường, dài hơn 41 km với lượng xi măng cần là 7.117 tấn nhưng đến nay mới được cung ứng gần 656 tấn. Do vậy, mới thi công 17 tuyến với chiều dài gần 4km. 

 

Còn ở xã Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa) dự kiến trong tháng 6, thi công 8 tuyến đường với nhu cầu sử dụng 234 tấn xi măng nhưng đến đầu tháng 7 chưa nhận được xi măng. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông, ông Phạm Văn Khánh cho biết: Trong tháng 7, nhu cầu đăng ký xi măng của toàn xã là 192 tấn; cộng dồn với tháng 6 chưa nhận, số lượng xi măng mà xã cần lên đến trên 400 tấn. 

 

Hiện nay, ở rất nhiều địa phương bà con đã giải tỏa, san mặt bằng đường, nhường đất, tập kết vật liệu xây dựng như cát, sạn, chuẩn bị nhân công…nhưng không có xi măng nên không thể thực hiện như kế hoạch đã đăng ký. Do làm dở dang nên nhiều con đường bụi mịt mù mỗi khi xe cộ qua lại, làm ảnh hưởng đến môi trường sống người dân hai bên đường. 

 

Với tiến độ cung ứng xi măng như trên, việc bê tông hóa 144 km đường giao thông nông thôn đợt đầu sẽ khó đạt được, mục tiêu của tỉnh Phú Yên là bê tông hóa 400 km đường giao thông nông thôn càng khó khăn. 

 

Trước thực tế này, tại cuộc họp thường kỳ của Tỉnh ủy Phú Yên vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh đôn đốc các đơn vị đảm bảo cung ứng xi măng theo đúng hợp đồng, nếu không có, phải tìm nguồn xi măng từ đơn vị khác. Tỉnh phấn đấu đến giữa tháng 9 việc cung ứng xi măng cho các địa phương phải hoàn tất để người dân các xã thực hiện việc bê tông hóa đường giao thông trước mùa mưa năm nay./. 

 

Thế Lập
Theo tamnhin.net
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây