Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Bàn giao mặt bằng sạch Dự án nâng cấp QL 8A trước ngày 20/4

Chiều 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đi kiểm tra công tác GPMB, tiến độ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng QL 8A (giai đoạn 2 từ km37+00 đến km52+340) và làm việc với huyện Hương Sơn cùng các ngành, đơn vị liên quan.

Bàn giao mặt bằng sạch Dự án nâng cấp QL 8A trước ngày 20/4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí để địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB và bàn giao cho đơn vị thi công đoạn từ km37 – km52+300 trước ngày 25/4 tới

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8A có tổng chiều dài 85,3km (bắt đầu từ ngã ba thị xã Hồng Lĩnh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Hương Sơn) được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ km00 đến km33) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2014; đoạn km33 - km37+300 hiện đã bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ. Giai đoạn 2 (từ km 37 đến km 85) do chưa có nguồn vốn nên chỉ thực hiện từ km 37 đến km 52+300.

Bàn giao mặt bằng sạch Dự án nâng cấp QL 8A trước ngày 20/4

Đoàn kiểm tra công tác GPMB giai đoạn 2 Dự án nâng cấp QL 8A
Theo đó, đã bàn giao mặt bằng thi công gói thầu XL1 (km37 - km45+500) được 2,6 km cả 2 phía. Cụ thể, đoạn từ km37 - km39+300 đã nhận bàn giao, nhưng hiện còn một số hộ ở các xóm 6, 7, 8 xã Sơn Diệm vẫn chưa chịu nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để các đơn vị thi công; đoạn km41+200 - km43 còn 11 hộ vẫn chưa chịu nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đoạn km 43- km 45+500 đến nay vẫn chưa được phê duyệt, áp giá đền bù.

 

Gói thầu XL2 (km 45+500 - km 48+200) đã bàn giao toàn bộ mặt bằng 2,7 km;

Gói thầu XL3 (km48+200-km52+300 và cầu Rọ Đá) đã bàn giao mặt bằng cầu Rọ Đá tại km78+329, đoạn còn lại chưa bàn giao mặt bằng do còn vướng 28/80 hộ chưa nhận tiền đền bù;

Gói thầu XL4 - xây dựng cầu cạn Sơn Hải tại km82+39 đã bàn giao mặt bằng. Trước mắt, để có kinh phí bồi thường GPMB đoạn từ km37 - km52+300, chủ đầu tư cam kết với tỉnh và huyện sẽ bố trí 32 tỷ để phục vụ cho công tác GPMB, đồng thời đề nghị tỉnh và huyện khi có vốn cần triển khai nhanh và đáp ứng tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực hoàn thành phần thảm bê tông nhựa để bàn giao đưa vào sử dụng đoạn km33 - km37 qua thị trấn Phố Châu trước ngày 15/4/2015.

Đối với giai đoạn 2, đề nghị chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí để địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB và bàn giao cho đơn vị thi công đoạn từ km37 – km52+300 trước ngày 25/4 tới; đẩy nhanh tiến độ thi công theo hướng có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, tránh tình trạng tái lấn chiếm và trong quá trình thi công phải đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường trên tuyến.

Đức Thiện
Theo baohatinh.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây