Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/8, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh tiếp, dẫn đoàn kiểm tra.

Theo báo cáo, những hạng mục thuộc Dự án Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư do UBND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 khu tái định cư. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã thu hồi 3.888,5 ha đất; hoàn thành, chấm dứt khai thác tận thu lâm sản trên diện tích 1.900 ha rừng vùng lòng hồ Ngàn Trươi; đang tổ chức bồi thường, GPMB kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K8+670 đến kênh chính Linh Cảm và vùng ngập thượng lưu đập dâng Vũ Quang.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT kiểm tra tại đầu vào và đầu ra xi-phông vượt sông Ngàn Sâu

Trong công tác di dân tái định cư, hiện đã có 72 hộ dân khu đầu mối di dời, tái định cư tại khu Đồng Nậy; 826 hộ di dời ra khỏi khu vực lòng hồ, các đơn vị hành chính và trường học đã được di dời và hoạt động tại khu tái định cư từ 7/2013.

Tại các hạng mục do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục đường thi công, đường quản lý kết hợp thi công, khu quản lý, đường điện cao thế và các trạm biến áp phục vụ thi công đập chính, mặt bằng tràn xả lũ công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi; hoàn thành 246m tuynen lấy nước số 1, 140m tuynel lấy nước số 2; cơ bản hoàn thành tràn xả lũ. Tại đập chính, đơn vị thi công đang tập trung đắp đập, thượng lưu cao trình đã đạt +37m/+38m. Tổng toàn bộ giá trị khối lượng ước đạt trên 59%.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Hạng mục đập chính Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đang được gấp rút hoàn thành

Trong hợp phần hệ thống kênh, kênh chính Ngàn Trươi, đoạn từ K0 đến K6+900 đã hoàn thành kênh đào, hoàn thành giai đoạn 1 kênh đắp, hoàn thành 38 nhịp chính phần cầu máng. Đoạn từ K6+900 đến K8+670 và đập dâng Vũ Quang, đến nay tổng khối lượng thi công ước đạt 114 tỷ đồng (24%).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu huyện Vũ Quang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi khu vực lòng hồ, ổn định sản xuất trước mùa mưa lũ. Ban Quản lý dự án, nhà thầu và địa phương phối hợp chặt chẽ, rà soát các điểm thoát nước cục bộ, các dòng chảy, tuyệt đối đảm bảm an toàn cho công trình khi xảy ra lũ lụt. Đơn vị thi công có điểm dừng kỹ thuật thích hợp, chú ý an toàn lao động và đảm bảo tiến độ công trình.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ NN&PTNT và các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, đảm bảo nguồn vốn; thường xuyên kiểm tra, giám sát kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình. Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo sâu sát, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, GPMB… cho đơn vị thi công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực của các nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho rằng, thời tiết đang diễn biến vô cùng phức tạp, các đơn vị phải có các phương án cụ thể để ứng phó với thiên tai, chú ý các vấn đề xói lở, không ảnh hưởng tới các hộ dân khu vực thi công và vùng hạ lưu. Trong thi công, chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu. Đơn vị tư vấn rà soát, giải quyết một số tồn tại của các công trình.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khẳng định, Bộ NN&PTNT sẽ có những điều chỉnh cần thiết, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo nguồn vốn cho các công trình.

Dương Chiến
theo baohatinh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây