Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Đảm bảo tiến độ, điều kiện thi công Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng trong mùa mưa bão

Chiều ngày 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã đi kiểm tra tiến độ thi công; nghe phương án phòng chống bão lụt và tổ chức thi công trong mùa mưa bão các hạng mục Đập dâng Lạc Tiến, Tuynel, kênh dẫn thuộc Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.

 

Theo báo cáo của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đến nay tổng khối lượng đã thực hiện đối với hạng mục kênh dẫn đã đào, đắp được 43.400m3/42.500m3, đạt tiến độ so với đường găng, hạng mục tuynel đã đào đắp được 72 m, hạng mục đập dâng Lạc Tiến đạt gần 30 % so với khối lượng thiết kế.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công triển khai gia cố mái, đường thi công cửa vào tuynel, đồng thời đắp cát đầy hố sụt đến cao trình cơ, phun vẩy gia cố mái cửa ra tuynel, khoan phụt chống thấm đường thi công trong mùa mưa của đập dâng Lạc Tiến...

Đảm bảo tiến độ, điều kiện thi công Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng trong mùa mưa bão

Lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan thị sát hạng mục đập dâng Lạc Tiến

Cũng theo báo cáo của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, do các hạng mục công trình được thi công trong nền địa chất yếu, khoảng cách giữ nơi tập kết vật liệu và địa điểm thi công khá phức tạp nên trong điều kiện mưa to kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Do đó, các đơn vị thi công và Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục huy động máy móc, sử dụng các pháp pháp thi phù hợp tập trung đẩy nhanh tiến độ hạng mục đập dâng Lạc Tiến. Đồng thời gia cố cửa hầm, đường vận chuyển, rãnh thoát nước, xây dựng các bãi tập kết vật liệu, kho chứa xăng dầu và chọn máy bơm chuyên dụng sẵn sàng hút nước tại các hố móng để đảm bảo điều kiện thi công trong mùa mưa bão...

Đảm bảo tiến độ, điều kiện thi công Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng trong mùa mưa bão

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn "Huy động nguồn lực, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, phù hợp triển khai đồng bộ các hạng mục với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng..."

Sau khi đi thị sát các hạng mục công trình và nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh cho rằng công tác thi công dự án mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chủ đầu tư và các đơn vị đã có nhiều cố gắng, nhờ đó guồng quay của công trường bắt đầu được vận hành. Tuy nhiên, so với tiến độ đường găng khối lượng thực hiện các hạng mục đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Các đơn vị chưa xây dựng được phương án phòng chống bão lụt và tổ chức thi công trên hiện trường môt cách thống nhất. Vấn đề đảm bảo an toàn lao động còn nhiều nỗi lo...

Để đảm bảo các điều kiện, tiến độ thi công dự án trong mùa mưa bão, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các ban, ngành liên quan và đơn vị thực hiện dự án sớm hoàn thiện phương án phòng chóng bão lụt, phương án thi công trong mùa mưa bão. Huy động nguồn lực, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, phù hợp triển khai đồng bộ các hạng mục với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng...

Ngô Tuấn
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây