Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng

Sáng 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tiến độ thi công, GPMB Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và chính quyền huyện Kỳ Anh cùng tham gia.

Đến thời điểm này, các hạng mục Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng đang được chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đẩy nhanh tiến độ. Trong đó hạng mục tràn xả lũ đã được đổ bê tông phần cửa và phần thân đạt 43% kế hoạch. Hạng mục cống lấy nước và công trình phục vụ chặn dòng đã được thi công phần bê tông tháp cống đạt hơn 85% kế hoạch. Về đập đất, hiện nay đã thực hiện được 2,8/3,95 triệu m3 đất; khối lượng bê tông mái đập đã thực hiện được 5.300/28.000 m3.

 

Chủ đầu tư đã hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết Khu tái định cư xã Kỳ Tây; thẩm định, phê duyệt, cắm mốc quy hoạch và bàn giao cho Hội đồng đền bù hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh với diện tích gần 18.376 m2. Theo đó, UBND huyện Kỳ Anh đang làm thủ tục đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện chi trả đền bù cho 11 hộ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng: Tiến độ dự án còn chậm so với kế hoạch. Để chặn dòng vào tháng 2/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải cử cán bộ bám sát hiện trường, đốc thúc chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư phải huy động tối đa xe, máy đẩy nhanh tiến độ dự án.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì làm rõ tính pháp lý số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành cho chủ đầu tư và bố trí kinh phí để thực hiện công tác đền bù GPMB, hỗ trợ tái định cư. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các bên có liên quan làm rõ việc trùng tuyến đường ống dẫn nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh với Dự án cấp nước của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng. Huyện Kỳ Anh tập trung xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến GPMB, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư./.

Trường Biên
http://hatinhtv.vn
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây