Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Gấp rút hoàn thành các công trình kỹ thuật trước mùa mưa bão

Sáng nay (9/8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã đi kiểm tra hiện trường và nghe chủ đầu tư, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật Dự án Formosa.

 

Gấp rút hoàn thành các công trình kỹ thuật trước mùa mưa bão
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra hệ thống mương thoát nước và hàng rào tuyến E09.

Hiện nay, hệ thống mương thoát nước, hàng rào Dự án Formosa đang được các nhà thầu tăng cường thi công. Theo báo cáo, hệ thống mương phía Bắc do nhà thầu Licogi 16 đảm nhận thi công. Đây là hệ thống chủ đạo, có vai trò hết sức quan trọng trong việc thoát nước cho toàn dự án. Theo kế hoạch, hệ thống kênh tuyến E09 sẽ hoàn thành tiến độ trước ngày 30/8. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công mới hoàn thành được 64 % khối lượng công việc. Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình chính đúng thời hạn. Riêng phần phụ trợ của hệ thống kênh, đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện trong tháng 11/2014, các tuyến khác dự kiến hoàn thành trước 30/9.

Hệ thống mương thoát nước phía Nam do nhà thầu Bá Thăng chịu trách nhiệm thi công, bao gồm hệ thống mương hở và cống hộp. Hiện nay, tiến độ xây dựng cống hộp đạt 13.291m/17.210m, mương hở 2.735m/5.108m, dự kiến cuối tháng 9 sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận những cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc đảm bảo thi công trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, gấp rút hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật trước mùa mưa lũ (trước 30/9); có biện pháp, giải pháp thi công phù hợp, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; tăng cường quản lý hệ thống nhân công, giám sát các nhà thầu phụ và các đơn vị cung cấp nhân công; phối kết hợp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn; đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định và dự phòng các phương án phòng chống bão lụt…

THÀNH CHUNG
Nguồn baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây