Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Khẩn trương GPMB hồ Rào Trổ, sớm triển khai thi công bara Kỳ Hà

Chiều 7/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp giao ban tiến độ Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh.

Từ ngày 26/2 – 5/3, các hạng mục hồ Rào Trổ gồm: tràn xả lũ, cống lấy nước, kênh dẫn sau cống và đất đập có tổng khối lượng thực hiện 15.400m3; khối lượng còn lại là 1.957.000m3. Đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh.

Khẩn trương GPMB hồ Rào Trổ, sớm triển khai thi công bara Kỳ Hà

Tổ trưởng tổ chuyên gia kỹ thuật của Bộ NN&PTNT, GS.TS. Phan Sỹ Kỳ: Cần tôn trọng những thắc mắc của người dân trong các phương án GPMB, xây dựng khu tái định cư. Có thể linh động các phương án thi công bám sát theo kết quả GPMB.

Đối với bara Kỳ Hà, khối lượng san lấp mặt bằng đạt 161.600/167.100m3; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bổ sung công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) và đang trình hội đồng GPMB huyện Kỳ Anh tiếp tục GPMB phần còn lại. Tuy vậy, hiện công tác GPMB bara Kỳ Hà, Nhà máy nước Kỳ Thịnh giai đoạn II đang vướng mắc, gặp nhiều khó khăn. Dự kiến ngày 8/3, chủ đầu tư sẽ có buổi làm việc với Tổ chuyên gia, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công để lên phương án thi công làm cơ sở đường găng tiến độ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Khẩn trương GPMB hồ Rào Trổ, sớm triển khai thi công bara Kỳ Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thanh Hòa: Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các hạng mục còn gặp nhiều khó khăn do công tác xác định nguồn gốc đất đai chiếm nhiều thời gian. Đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư để triển khai các phương án GPMB.

Công trình đập dâng Lạc Tiến, Tuynel và kênh dẫn, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung các hạng mục; nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Khẩn trương GPMB hồ Rào Trổ, sớm triển khai thi công bara Kỳ Hà

Đại diện Ban quản lý KKT tỉnh Lê Tiến Thông: Thời gian qua, Ban và Hội đồng kiểm tra đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện hồ sơ của các nhà thầu và chủ đầu tư đến nay vẫn rất chậm.

Với công tác nghiệm thu - thanh toán, tổng giá trị khối lượng hoàn thành hồ sơ là 780 tỷ đồng, chưa có hồ sơ nghiệm thu thanh toán là 390 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị nghiệm thu thanh toán đợt 5 chủ đầu tư đề nghị trình Hội đồng nghiệm thu tỉnh kiểm tra khoảng gần 251 tỷ đồng.

Khẩn trương GPMB hồ Rào Trổ, sớm triển khai thi công bara Kỳ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Đối với Bara Kỳ Hà, đề nghị chủ đầu tư soát xét lại toàn bộ công trình, đặc biệt là hệ thống thoát nước. Công tác chuyển đổi nghề ảnh hưởng lâu dài đến dân sinh, nếu cần thiết có thể mời các chuyên gia cùng phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, dự án đã qua nửa chặng đường nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Quá trình triển khai đã có nhiều đánh giá, chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng chủ đầu tư chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư chịu trách nhiệm đánh giá tác động và bồi thường tại công trình hồ Rào Trổ, đồng thời xác định khối lượng cần bồi thường đối với công trình đường viền. Cùng đó là khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, hồ sơ đấu thầu công trình Bara Kỳ Hà theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án.

Về phía UBND huyện Kỳ Anh, cần chủ trì phối hợp xây dựng các phương án chuyển đổi nghề.

Dương Đức Chiến
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây