Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tập trung đẩy nhanh GPMB các dự án ở thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đi kiểm tra hiện trường một số dự án và họp giao ban với UBND thị xã Kỳ Anh về công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND thị xã Kỳ Anh, địa phương hiện đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB 56 dự án, trong đó có 49 dự án chuyển tiếp và 7 dự án mới triển khai.

Tại dự án di dời thôn Đông Yên (Kỳ Lợi), đối với 2 hộ đã nhận tiền, nhận đất TĐC và 75 hộ đã kiểm kê, phê duyệt kinh phí bồi thường nhưng chưa nhận tiền, nhận đất, ngoài hộ ông Nguyễn Văn Thanh đã tự tháo dỡ, đến thời điểm hiện nay, Hội đồng bồi thường, GPMB thị xã đang tiếp tục vận động, hoàn thiện phương án tổng thể và phương án chi tiết cưỡng chế đợt 1 đối với các hộ còn lại.

Đối với 83 hộ cưỡng chế kiểm đếm còn lại, Hội đồng Bồi thường, GPMB đã hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư niêm yết công khai tại UBND xã Kỳ Lợi, nhưng đến thời điểm hiện nay, việc xác đinh nguồn gốc đất vẫn gặp khó khăn do các hộ dân không phối hợp với các lực lượng chuyên môn để xác định nguồn gốc đất.

Tập trung đẩy nhanh GPMB các dự án ở thị xã Kỳ Anh
... kiểm tra tiến độ xây dựng khu TĐC Tân Phúc Thành 2 và 3

Riêng Dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2 và 3 ở xã Kỳ Lợi, đến nay, Hội đồng Bồi thường, GPMB thị xã niêm yết giá và thông báo quyết định thu hồi diện tích phần đất nông nghiệp ảnh hưởng 67,9 ha của 627 hộ; họp dân và kiểm kê 274/249 hộ ở thôn 1 Tân Phúc Thành, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức họp xét nguồn gốc đất nông nghiệp 387 hộ dân ở Tân Phúc Thành 2 và 3; đồng thời tiến hành soát xét nguồn gốc, giấy tờ đất đối với số diện tích đất ở, đất vườn (22,3 ha, 573 hộ) để xây dựng giá đất cụ thể.

Đối với Dự án tái định cư Tân Phúc Thành tại Kỳ Hương và Kỳ Trinh, UBND thị xã Kỳ Anh đã bàn giao 16/20,1 ha cho BQL KKT tỉnh triển khai xây dựng hạ tầng tái định cư; phần diện tích đất còn lại hiện chưa thống nhất được phương án bồi thường.

Mặc dù đã tập trung thực hiện, song do các vướng mắc liên quan đến nguồn gốc, hồ sơ, giá đất cụ thể… nên tiến độ thực hiện việc kiểm kê, áp giá, thực hiện các phương án bồi thường các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Tập trung đẩy nhanh GPMB các dự án ở thị xã Kỳ Anh
Sau khi được bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, mặc dù nhu cầu về mặt bằng sạch để triển khai các công trình, dự án đặt ra hết sức cấp thiết và thời gian qua, các sở, ngành đã tập trung hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, song kết quả GPMB ở thị xã Kỳ Anh còn khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Do vậy, UBND thị xã Kỳ Anh cần nhìn nhận, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, TĐC, từ đó thực hiện căn cơ các giải pháp để kiện toàn, củng cố bộ máy.

Tập trung đẩy nhanh GPMB các dự án ở thị xã Kỳ Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Yêu cầu thị xã Kỳ Anh tiếp tục tập trung lực lượng, xử lý dứt điểm các vướng mắc, kiên quyết hoàn thành việc di dời theo phương án, kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nghị thị ủy Kỳ Anh phân công các đồng chí trong BTV thị ủy trực tiếp phụ trách công tác GPMB các dự án trọng điểm; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong công tác GPMB, đồng thời tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành liên quan.

Liên quan đến Dự án di dời thôn Đông Yên (Kỳ Lợi), Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Kỳ Anh tiếp tục tập trung lực lượng, xử lý dứt điểm các vướng mắc, kiên quyết hoàn thành việc di dời theo phương án, kế hoạch đề ra.

Đối với dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2 và 3, thị xã Kỳ Anh cần tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đo vẽ bản đồ, xác định nguồn gốc, giá đất, trong tháng 11/2015 phải áp giá xong để tiến hành chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chây ì, chống đối.

BQL KKT tỉnh đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các hạng mục xây dựng tại các khu TĐC;

Các sở, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ thị xã Kỳ Anh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngô Tuấn
http://baohatinh.vn/

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây