Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Sáng nay (3/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Cục trưởng Cục xây dựng công trình Bộ NN&PTNT Nguyễn Vinh Quang chủ trì buổi làm việc bàn về tiến độ thực hiện Dự án công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phan Sỹ Kỳ cùng tham dự.
 
Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra tiến độ thi công hệ thống kênh dẫn nước

Tại buổi làm việc với ngành chức năng và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Đây là dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ thực hiện dự án còn chậm, đặc biệt là gói thầu thi công hệ thống kênh dẫn do Công ty Nông thôn 10 (Bộ NN&PTNT) đảm nhận.”

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Công trình lấy nước số 1 cơ bản hoàn thành

Đối với phần việc do BQL Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (BQL Dự án huyện) đảm nhận, đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị xây lắp các gói thầu thi công kênh chính Ngàn Trươi ước đạt 57%; năm 2015, giá trị giải ngân đạt 108,733 tỷ đồng.

Huyện Vũ Quang hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ khai thác gỗ tận thu trong lòng hồ theo thời gian quy định (hết 31/5/2015). Công tác thực hiện giải ngân nguồn vốn 1.261 tỷ đồng do BQL Dự án huyện đảm nhận hiện đạt 100%.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Nhà thầu tập trung thi công tràn xả lũ Khe Trí

Tại cuộc họp, đại diện BQL Đầu tư & Xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4) cho rằng: “Công trình lấy nước số 1 do Ban 4 đảm nhận đã cơ bản hoàn thành; công trình lấy nước số 2 hiện đang gia cố cửa vào, mái và hoàn thiện cửa ra. Chúng tôi đề xuất trước ngày 30/4/2015, tất cả các hộ dân trong lòng hồ phải di dời hết để đảm bảo an toàn khi đắp đập dâng lên cao”.

Tại buổi làm việc, các nhà thầu cho rằng, thời tiết và địa chất không thuận lợi nên tiến độ thi công chậm; đồng thời cam kết thời gian tới sẽ tập trung mọi ngồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Đây là công trình trọng điểm và các hạng mục đều liên quan với nhau nên chỉ một khâu bị tắc hệ lụy sẽ rất lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phan Sỹ Kỳ nhấn mạnh: “Tiến độ là rất quan trọng nhưng chủ đầu tư và nhà thầu nhất thiết phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu”.

Cục trưởng Cục Xây dựng công trình Nguyễn Vinh Quang cho rằng, nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công bởi diễn biến thời tiết năm nay dự báo có nhiều phức tạp. Đẩy nhanh tiến độ không chỉ tiết kiệm được chi phí mà quan trọng hơn, đến năm 2016 công trình bắt buộc phải hoàn thành và phát huy hiệu quả. Những nhà thầu không đảm bảo tiến độ sẽ được báo cáo đến Bộ NN&PTNT, đề nghị không cho tham gia vào công trình do bộ làm chủ đầu tư”.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Trưởng BQL Dự án tỉnh Nguyễn Bá Đức đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Đức Thọ xử lý dứt điểm phần diện tích chồng lấn giữa Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê và các hộ dân tại bãi vật liệu khu vực rú Ná, xã Đức Đồng (Đức Thọ)…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Trước mùa mưa bão, công tác giao ban vẫn phải duy trì thường xuyên liên tục để bám sát dự án. Đây là công trình trọng điểm và các hạng mục đều liên quan với nhau nên chỉ một khâu bị tắc hệ lụy sẽ rất lớn.

Đặc biệt, tất cả nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong suốt quá trình thi công. Huyện Vũ Quang cần khẩn trương di dời các hộ dân trong lòng hồ theo đúng tiến độ. Những vướng mắc ở khu vực lòng hồ mà người dân khiếu nại, cần sớm được xử lý dứt điểm.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại hệ thống kênh dẫn tuynel, gói thầu thi công đập dâng Vũ Quang, đập đầu mối, tràn xả lũ Khe Trí…

Hoài Nam
Theo baohatinh.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây