Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Chiều 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì giao ban về tiến độ dự án cấp nước KKT Vũng Áng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng dự.

Theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (chủ đầu tư), hiện nhà thầu thi công đang chuẩn bị vật liệu để tiến hành gia cố tại hạng mục đập dâng Lạc Tiến. Đơn vị cũng đã hoàn thành 110m bê tông cống vòm tại cửa ra tuynel.

Đối với công trình hồ Rào Trổ, tổng khối lượng thi công hạng mục đập đất đến nay đạt trên 1,688/2,017 triệu m3 (chậm 328.530 m3 so với đường găng), khối lượng còn lại trên 2,1 triệu m3. Hạng mục tràn xả lũ hiện đã đào đất đá móng đạt 350.400/366.200m3 (chậm 15.800m3 so với đường găng). Phần bê tông cửa vào và thân tràn xả lũ vẫn chưa thi công, tổng khối lượng đến nay chậm 4.550m3 so với đường găng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước KKT Vũng Áng
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Chủ đầu tư cần sớm xây dựng đường găng tiến độ, phương án thi công cống ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà

Về công tác giải phóng mặt bằng hồ Rào Trổ, hiện có 13 hộ dân nằm trong vùng thi công đập đất và bãi vật liệu tại xã Kỳ Thượng đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu di dời; các đơn vị liên quan đang xin ý kiến chỉ đạo để tiến hành cưỡng chế. Tại công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà, còn 1 hộ (0,09 ha) chưa nhận tiền đền bù. Cùng đó, nhà máy nước giai đoạn 2 vẫn chưa thể triển khai kiểm kê do nhân dân chưa phối hợp.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước KKT Vũng Áng
Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, tiến độ dự án cấp nước KKT Vũng Áng rất chậm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xung quanh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, việc khoan phụt thân đập phải khẩn trương thiết kế bổ sung.

Chủ đầu tư cần sớm xây dựng đường găng tiến độ, phương án thi công cống ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà; tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công hồ Rào Trổ; giám sát thường xuyên, liên tục để đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương nghiệm thu phần khối lượng đã thi công tại hồ Rào Trổ; chủ động nguồn lực để đảm bảo cung ứng kịp thời cho các đơn vị thi công.

Xung quanh việc xử lý nguồn, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư soát xét lại. Chủ đầu tư cần sớm hoàn thành việc gia cố tại đập dâng Lạc Tiến. Trong công tác GPMB, huyện Kỳ Anh cần tiến hành rà soát tổng thể phần bồi thường của dự án hồ Rào Trổ; phối hợp với Ban quản lý KKT tỉnh tổ chức bảo vệ, đảm bảo an toàn cho nhà thầu thi công.

Thế Công
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây