Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tháo gỡ vướng mắc GPMB, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cấp nước KKT Vũng Áng

Tháo gỡ vướng mắc GPMB, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cấp nước KKT Vũng Áng
Sáng 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan đã đi kiểm tra tiến độ Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.

thao go vuong mac gpmb day nhanh tien do du an cap nuoc kkt vung ang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn kiểm tra thực địa tại khu vực hồ Sông Trí...

Hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình hồ Rào Trổ hiện vẫn còn một số vướng mắc khi tại khu vực thân đập còn 2 hộ chưa di dời khiến việc hoàn thiện mặt đập từ S3 về K0 vẫn chưa thực hiện được; một số khu vực khác như: bãi vật liệu A1, bãi vật liệu B và đặc biệt là lòng hồ Rào Trổ còn khá nhiều hộ dân chưa di dời đến khu vực an toàn.

Về công tác thi công, đối với hạng mục đập, đã tiến hành đào đắp 2.410.000/3.900.000m3, tổng khối lượng đổ bê tông gia cố mái thượng lưu đập đạt 4.100/28.000m3; hạng mục cống lấy nước dưới thân đập đã thi công 1.910/2.100m3, khối lượng đắp đất sét hai bên mang cống còn lại là 291m3.

thao go vuong mac gpmb day nhanh tien do du an cap nuoc kkt vung ang

... và nghe báo cáo phương án di dời một số hộ dân còn lại nằm trong khu vực Rào Trổ

Đối với công trình đập dâng Lạc Tiến, tuynel, kênh dẫn, hiện chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng còn lại của một số hạng mục, riêng hồ sơ pháp lý của công trình đã hoàn thành theo đúng quy định của nhà nước.

Sau khi đi kiểm tra khảo sát thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu huyện Kỳ Anh căn cứ theo đường găng tiến độ khẩn trương triển khai GPMB để sớm bàn giao cho đơn vị thi công.

Chủ đầu tư cần bám sát quá trình triển khai xây dựng để chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn luôn đảm bảo chất lượng công trình; đồng thời sớm rà soát lại tiến độ tổng thể và danh mục của các dự án để có phương án thực hiện tối ưu nhất.

Thế Công/baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây