Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng
Sáng 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đi kiểm tra tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện công trình đập dâng Lạc Tiến đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. Đơn vị thi công đang gia cố, khắc phục sự cố ở một số hạng mục. Hồ Rào Trổ đang thi công đắp đât thân đập (đạt tỷ lệ 67,37% kế hoạch), cống lấy nước đã hoàn thành 80% kế hoạch các hạng mục chính. Tranh thủ trước mùa mưa lũ, nhà thầu đang huy động toàn bộ máy móc, nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công đào đá móng tràn, thi công mái thượng lưu, bóc phong hóa và đào chân đanh đập.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra tiến độ hệ thống kênh dẫn ...

Sau khi kiểm tra thực địa tại hồ Rào Trổ, đập dâng Lạc Tiến, tuynen và kênh dẫn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, tiến độ các dự án còn chậm so với kế hoạch. Việc thực hiện quyết toán còn chậm, khối lượng thi công tràn xả lũ hồ Rào Trổ chưa đáp ứng đúng tiến độ được giao, quy trình vận hành gắn với phòng chống lụt bão chưa hoàn thành…

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

... và tiến độ thi công thân đập hồ Rào Trổ

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng tập trung đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án; khẩn trương điều tra, đánh giá tác động vùng Kỳ Hà để sớm có điều chỉnh kỹ thuật; đánh giá, kiểm soát và có hướng khắc phục kịp thời những sự cố tại đập dâng Lạc Tiến để nhanh chóng hoàn thiện công trình; tiến hành khoan phụt, xử lý thấm thân đập nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho công trình.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công thân đập hồ Rào Trổ

Đối với những vướng mắc liên quan đến 2 hộ dân ở bờ phải của thân đập và 4 hộ dân nằm trong bãi vật liệu lòng hồ Rào Trổ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm. Trong đó, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thị xã Kỳ Anh phải phát văn bản lần cuối cho các hộ dân, thông báo việc áp giá đền bù là đúng với quy trình pháp luật. Nếu không tuân thủ, cơ quan chức năng sẽ xử lý vi phạm theo quy định.

Theo Nguyễn Oanh/baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây