Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò chất lượng cao

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò chất lượng cao
Sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Theo báo cáo của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, đến thời điểm này đã hoàn thành công tác GPMB, chi trả bồi thường cho 31/48 hộ dân tại xã Cẩm Quan, áp giá đền bù 3 đợt cho 42 hộ tại huyện Cẩm Xuyên; kiểm đếm xong tài sản trên đất hơn 86 ha/131 hộ ở huyện Kỳ Anh. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được nguồn gốc 46,6 ha đất của các hộ dân Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) canh tác, sử dụng trong lâm phần đất cao su.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò chất lượng cao

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các ngành cùng với địa phương giám sát kỹ công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà theo đúng tuần tự quy trình, đúng pháp luật...

Hiện các địa phương đã bàn giao 367 ha mặt bằng sạch cho công ty, trong đó có 122 ha đất hộ dân và 245 ha đất cao su. Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà cũng đã chuyển 90 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh theo hợp đồng thỏa thuận bồi thường trên đất; chuyển cho Hội đồng Bồi thường, GPMB huyện Cẩm xuyên 11,7 tỷ đồng để chi trả cho người dân.

Đến nay, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà đã tiến hành khai hoang, trồng 250ha cỏ giống tại Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, đồng thời xây dựng 15 chuồng và cơ sở hạ tầng trại nuôi.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò chất lượng cao

Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà Đinh Văn Dũng báo cáo tiến độ triển khai dự án

Tuy nhiên, hiện nay Dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục hồ sơ pháp lý giai đoạn 1; hồ sơ pháp lý điều chỉnh dự án đầu tư. Công tác bồi thường, GPMB tại các huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh còn nhiều vướng mắc, trong đó có 17 hộ dân ở Cẩm Xuyên chưa chịu nhận tiền đền bù. Công tác bồi thường, GPMB diện tích ngoài lâm phần cao su vẫn chưa thực hiện được…

Đối với huyện Kỳ Anh, do chưa xác định được nguồn gốc đất nên các hộ dân cản trở không cho công ty tiếp tục thi công; các hộ dân có đất ngoài lâm phần cao su không phối hợp nên công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản gặp nhiều khó khăn…

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò chất lượng cao

Ông Trần Hữu Duyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà

Sau khi nghe chủ đầu tư, các ngành, địa phương nêu những tồn tại và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng: Dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà là một trong những dự án quan trọng, tác động lớn đến đời sống nhân dân địa phương. Tuy nhiên, dự án đang gặp nhiều khó khăn về công tác đo vẽ, xác định nguồn gốc đất và bồi thường, do các địa phương vào cuộc thiếu quyết liệt, chưa thật sự tập trung…

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng đường găng tiến độ theo mốc thời gian 15/12 (Cẩm Xuyên) và 30/12 ( Kỳ Anh). Các ngành cùng với địa phương giám sát kỹ công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà theo đúng tuần tự quy trình, đúng pháp luật. Chủ đầu tư phải triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, báo cáo cụ thể về khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Theo Hữu Trung/baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây