Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tiến độ làm đường GTNT, kiên cố hoá kênh mương nội đồng đến ngày 13/6/2013

Thực hiện Quyết định số 869/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch làm giao thông nông thôn và kiên cố hoá kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2013, Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh, Sở Giao thông vận tải đến ngày 13/6/2013, các địa phương đã tiếp nhận 21.984 tấn xi măng và triển khai làm được 176,04 km đường GTNT và 20,77 km kênh mương nội đồng.
 
Về xây dựng đường GTNT, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải khối lượng làm đường GTNT từ 6/6-13/6 là 8,75 km, trong đó: đường trục thôn xóm: 2,4 km; đường ngõ xóm: 1,25 km, đường trục chính nội đồng: 5,1 km, nổi bật như Lộc Hà làm thêm được 4,06 km, Thạch Hà 1,35 km km.... Khối lượng thực hiện luỹ kế đến 13/6/2013 là 176,04/747,17 km (đạt 23,6 % so KH), trong đó đường trục thôn xóm: 39,84 km, đường ngõ xóm: 96,66 km, đường trục chính nội đồng (39,54 km),
 
Về kiên cố hoá kênh mương nội đồng, theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi, trong tuần, các địa phương đã kiên cố hoá thêm được 0,46 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số km kênh mương được kiên cố hoá đến 13/6/2013 là 20,77/181,08 km kế hoạch (đạt 11,47%):  Hương Sơn làm thêm được: 0,38 km, Can Lộc: 0,08 km; 2 huyện: Nghi Xuân và Thị xã Hồng Lĩnh chưa triển khai Chi tiết các huyện
Bích Huệ
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây