Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Trong tháng 5/2013, các địa phương đã nhận 18.988 tấn xi măng triển khai làm đường GTNT, kiên cố hoá kênh mương nội đồng

Trong tháng 5/2013, các địa phương đã nhận 18.988 tấn xi măng triển khai làm đường GTNT, kiên cố hoá kênh mương nội đồng
Thực hiện Quyết định 869/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch làm giao thông nông thôn và kiên cố hoá kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2013, thời gian qua các địa phương đã tích cực, chủ động vào cuộc, kết quả bước đầu đạt được khá tích cực.
 
Về xây dựng đường GTNT, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, đến ngày đến ngày 24/5/2013, Khối lượng xi măng nhận trong tháng 5/2013: 18.988 tấn, Khối lượng làm đường GTNT trong tháng 5/2013 là: 117,7km, Lũy kế khối lượng làm đường GTNT đến ngày báo cáo là: 151,8km/747,17km (đạt 20,3% kế hoạch), nổi bật như Thạch Hà (27,64km), Can Lộc (26,77km), Cẩm Xuyên (25,42km).
 
Về kiên cố hoá kênh mương nội đồng, theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi, đến ngày 17/5/2013,  Các địa phương đã nhận 6.927 tấn xi măng, kiên cố hoá 9,1 kênh mương nội đồng (đạt 6,04% KH), trong đó xã Thạch Châu đã thi công được 8 tuyến kênh, hoàn thành 3,4 km, huyện Thạch Hà: 3km…
 
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như thời điểm các địa phương nhận được xi măng cũng là lúc bắt đầu thu hoạch vụ lúa Đông Xuân, nên việc huy động ngày công đóng góp của nhân dân trong thời gian qua còn ít; ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, việc huy động kinh phí từ dân để thực hiện còn hạn chế,...
 
Tuy mới triển khai trong thời gian 1 tháng nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở ngành và sự vào cuộc của các địa phương nên kết quả bước đầu mang lại là đáng mừng, là cơ sở đạt được chỉ tiêu mà kế hoạch đề ra,
 
 
Bích Huệ
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây