Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi

Chiều 27/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra và làm việc với chủ đầu tư, UBND huyện Vũ Quang và các đơn vị liên quan về tiến độ thi công Tiểu dự án hệ thống kênh dẫn thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trưoi - Cẩm Trang.
 
Chặn dòng đợt 1 công trình Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Chặn dòng đợt 1 công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (ngày 11/01/2014)

Tiểu dự án Hệ thống kênh dẫn nước Ngàn Trươi do Ban quản lý Dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Ban tỉnh) làm chủ đầu tư, triển khai thi công từ tháng 5/2013.

Đến nay, công tác khảo sát địa hình, địa chất kênh chính Ngàn Trươi, đập dâng Vũ Quang, kênh chính Linh Cảm cơ bản xong; thiết kế bản vẽ thi công kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ Km0-K6+900 đã hoàn thành…

Nguồn vốn được bố trí đến ngày 31/12/2013 là 131,3 tỷ đồng, giải ngân 100%; năm 2014 được bố trí 230 tỷ đồng.

Trong 6 gói thầu đang thi công hầu hết đều chậm tiến độ so với dự kiến khoảng 2 tháng. Theo chủ đầu tư, chậm tiến độ là do nhiều nguyên nhân tác động; đặc biệt là địa chất phức tạp và thời tiết những tháng cuối năm không thuận lợi cho việc thi công, đường dây 0,4KV ở một số vị trí đã bồi thường nhưng người dân không chịu di dời và ngăn cản thi công…

Xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, mặc dù có những nguyên nhân khách quan như thời tiết bất lợi, địa hình địa chất phức tạp; tuy nhiên, về mặt chủ quan là do các nhà thầu không tận dụng tối đa các điều kiện tốt để thi công. Sự phối hợp giữa địa phương và nhà thầu và các ngành chưa nhịp nhàng...

Thời gian tới, BQL dự án tỉnh, các ngành liên quan và nhà thầu phải tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công; đặc biệt cần chú trọng nhiều đến yếu tố kỹ thuật.

Nhà thầu phải chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của địa phương; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong quá trình thi công. Đối với việc gây thiệt hại cho người dân trong quá trình sản xuất, chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm…

HOÀI NAM
Theo baohatinh.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây