Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Cuối năm 2019, phấn đấu đưa cầu cảng số 3 Vũng Áng hoạt động

Nhờ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và sự nỗ lực của đơn vị thi công, đến nay, công trình cầu cảng số 3 Vũng Áng đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm 2019.

Cầu cảng số 3 cảng Vũng Áng do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2 giai đoạn là gần 1.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Bến cập tàu, khu nước trước bến, kè gầm bến, bãi chứa hàng, hệ thống đường trong cảng và các hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ khác. Sau khi hoàn thành, cầu cảng số 3 có khả năng tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 45.000 DWT, công suất thiết kế đạt 1,7 triệu tấn/năm.

Cuối năm 2019, phấn đấu đưa cầu cảng số 3 Vũng Áng hoạt động
Nhiều máy móc, thiết bị được đơn vị thi công huy động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Theo báo cáo tiến độ từ chủ đầu tư - Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, sau khoảng 10 tháng thi công, đến nay, khối lượng hoàn thành đạt gần 50% giá trị hợp đồng, đảm bảo an toàn, chất lượng. Trong đó, một số hạng mục như thi công cọc khoan nhồi đã hoàn thành 100% khối lượng, vượt tiến độ hơn 3 tháng; kè gầm bến đạt 66,7% khối lượng; các hạng mục như dầm cầu, bản mặt cầu... đều đạt và vượt tiến độ đề ra.

Hiện nay, đơn vị thi công đang chuẩn bị triển khai một số hạng mục như kè bảo vệ bờ, góc giữa kè gầm bến và kè bảo vệ bờ, san lấp tôn tạo bãi, xây dựng hệ thống đường bãi trong cảng và các công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật khác. Với sự tập trung cao độ của đơn vị thi công, dự kiến cầu cảng số 3 sẽ được hoàn thành vào khoảng cuối năm 2019.

Cuối năm 2019, phấn đấu đưa cầu cảng số 3 Vũng Áng hoạt động
Tiến độ một số hạng mục như kè gầm, dầm cầu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, để có được kết quả trên là nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa về mọi mặt của UBND tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh, BQL Khu kinh tế tỉnh và các ban, ngành liên quan. Đặc biệt, thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh thực hiện tốt công tác di dời các bè kinh doanh hải sản nổi ra khỏi khu vực cảng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ. Sau khi có được mặt bằng sạch, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công, điều động và bổ sung phương tiện, thiết bị, nhân lực…, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công các hạng mục.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, ngoài việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, hiện nay, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã thuê tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế biện pháp thi công đổ vật chất nạo vét lên bãi chứa trên bờ. Công ty mong muốn UBND thị xã Kỳ Anh, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục hỗ trợ về công tác đền bù giải phóng mặt bằng vị trí đổ vật liệu nạo vét lên bãi chứa trên bờ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương để dự án được thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ, sớm phát huy hiệu quả.

Việc đầu tư xây dựng thêm cầu cảng số 3 sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển kinh tế của khu vực, đáp ứng nhu cầu hàng hóa ngày càng gia tăng, đồng thời tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tạo sự tăng trưởng KT-XH cho Hà Tĩnh và khu vực miền Trung. Bên cạnh đó còn phục vụ tốt việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng quá cảnh và giao thương, hợp tác với nước bạn Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan.

Theo Phúc Quang/Bao Ha Tinh.vn