Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Hà Tĩnh cam kết sẽ thực hiện tốt kế hoạch năm thứ 2 dự án CIDA

Chiều 16/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị BCĐ dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh (CIDA) lần thứ 2. Đồng chủ trì hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án CIDA Lê Đình Sơn và đồng Trưởng ban chỉ đạo dự án: bà Victoria Sutherland, Trưởng ban Hợp tác, Tham tán (Phát triển) Đại sứ quán Canada.

 

Hà Tĩnh cam kết sẽ thực hiện tốt kế hoạch năm thứ 2 dự án CIDA

Trong năm 2012, bên cạnh thực hiện các hoạt động còn lại của kế hoạch khởi động, Ban dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh (CIDA) đã triển khai khá đồng đều và hiệu quả các hoạt động của năm thứ nhất. Hoàn thành 11/14 hoạt động chính của hợp phần hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó nội dung chủ yếu là hoạt động xây dựng kế hoạch; phân tích thị trường, xây dựng các tiêu chí lựa chọn phù hợp; xây dựng các kế hoạch hành động liên quan đến bình đẳng giới và môi trường; tập huấn nâng cao năng lực…

Trong hợp phần 2 (xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ phát triển nông nghiệp), Ban đã hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư công trình; tổ chức 2 lớp tập huấn và cấp chứng chỉ nâng cao năng lực về mua sắm đấu thầu cho các xã có đầu tư xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ phát triển nông nghiệp; lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 12 công trình; thành lập 13 tiểu BQL dự án; 13 Ban giám sát cộng đồng và tập huấn tại 13 xã. Liên quan đến hợp phần 3 (nâng cao năng lực quản lý công trong việc triển khai chương trình phát triển nông nghiệp), Ban đã hoàn thành 100% KH (16/16 hoạt động); trong đó bao gồm: tập huấn quản lý; khảo sát; tham vấn các đối tượng liên quan; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm; tuyên truyền thông tin về hoạt động của dự án… Tính đến 31/12/2012, tỷ lệ giải ngân đạt 10,813.678 tỷ đồng (đạt 31%KH).

Kế hoạch thực hiện dự án năm 2013 sẽ tiếp tục bám sát sản phẩm chủ lực của tỉnh với 10 hoạt động ưu tiên tập trung vào 5 lĩnh vực chính: khuyến nông; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; mô hình sản xuất nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nhỏ và khung giám sát, đánh giá của dự án. Ngân sách phân bổ cho kê hoạch năm thứ 2 (2013) là 95,682.286 tỷ đồng (trong đó ngân sách năm 2012 chuyển sang là 23,782.789 tỷ đồng và 71,899.497 tỷ đồng kế hoạch năm 2013) và đối ứng của tỉnh 12,191.075 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận những kết quả đạt được trong năm vừa qua của dự án. Các kết quả đều được các bên liên quan tham gia kiểm toán nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Tuy nhiên, giải ngân còn chậm; năng lực quản lý dự án của cán bộ và địa phương hưởng lợi còn non kém. Để thực hiện kế hoạch năm thứ 2 hiệu quả, đảm bảo tiến độ, Phó chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến của đồng trưởng ban chỉ đạo CIDA cần gắn các hợp phần dự án với chương trình xây dựng nông thôn mới; đề án phát triển sản xuất, phát triển hạ tầng và lồng ghép các nguồn lực cùng hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản phẩm hàng hóa, thương hiệu. Đồng thời, điều chỉnh một số chi tiết trong sổ tay hướng dẫn để phù hợp hơn với các hoạt động của dự án; giao hoạt động về mô hình hỗ trợ sản xuất cho Trung tâm KNKN. Cuối cùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cam kết Hà Tĩnh sẽ dồn sức thực hiện kế hoạch năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Bà Victoria Sutherland, Trưởng ban Hợp tác, Tham tán (Phát triển) Đại sứ quán Canada, đồng trưởng ban chỉ đạo dự án : Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những kiến nghị của dự án và mong muốn tiếp tục được tham vấn thường xuyên với BCĐ dự án nhằm góp phần hoàn thiện hơn dự án CIDA tại Hà Tĩnh. Chúng tôi cam kết sẽ sớm gửi các góp ý chi tiết về kế hoạch năm 2013 đến BQL dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh. Về vấn đề giải ngân, CIDA sẽ giải ngân 70% kế hoạch ngân sách, còn lại phải chờ phê duyệt của Bộ Tài Chính

Nguyễn Oanh
.Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây