Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh kế hoạch làm GTNT, KMNĐ những tháng cuối năm 2016.

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa có buổi làm việc với 16 xã là Cẩm Mỹ, Cẩm Yên, Cẩm Quang, Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Quan, Cẩm Minh, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh, Cẩm Trung, Cẩm Hà, Cẩm Bình, Cẩm Vịnh và xã Cẩm Phúc để đánh giá kết quả làm GTNT, kênh mương nội đồng 8 tháng đầu năm 2016. Các đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện và đồng chí Bùi Quang Mai - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc

Trong 8 tháng đầu năm toàn huyện có 24 đơn vị đã triển khai xây dựng được gần 73 km km đường GTNT; Rãnh thoát nước khu dân cư có 12 đơn vị đã triển khai xây dựng được trên 16 km. Kênh mương nội đồng có 12 đơn vị đã triển khai xây dựng được gần 8 km. Trong đó theo kế hoạch đã được giao thì có 16 đơn vị đạt kết quả thấp trong làm đường GTNT, KMNĐ, rãnh thoát nước, tiêu biểu như xã Cẩm Nhượng, xã Cẩm Hưng, Xã Cẩm Lĩnh, xã Cẩm Lộc ... Đặc biệt có 3 đơn vị chưa triển khai và xây dựng là xã Cẩm Quang, Cẩm Mỹ và xã Cẩm Yên.

 


Nhiều xã còn đạt tiến độ thấp như Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng, Cẩm Hưng ...

 

    Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo 16 đơn vị cũng đã phát biểu nêu rõ nguyên nhân dẫn đến đến tiến độ đạt thấp cụ thể:  Do kinh phí khá cao, làm sẽ dẫn đến nợ đọng; Cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường GTNT và kênh mương nội đồng năm 2016 tương đối chậm, không tận dụng được thời tiết và thời gian nhàn rỗi của nhân dân sau nghỉ tết nguyên đán; Việc đăng ký kế hoạch đầu năm thiếu chính xác, triển khai họp thôn, họp dân chưa được chú trọng, chỉ đạo chưa quyết liệt; Nguồn thu ngân sách năm 2016 khó khăn, một số xã tập trung trả nợ tồn đọng các năm trước; Do ảnh hưởng sự cố môi trường biển gây ra, một số xã do điều tra, khắc phục thiệt hại ảnh hưởng nên chỉ đạo thiếu quyết liệt trong công tác làm GTNT, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng, huy động sức dân gặp khó khăn ... Trong thời gian còn lại của năm, đại diện lãnh đạo các xã hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tiến độ các chỉ tiêu đã đề ra theo đăng ký. Đặc biệt tập trung cao trong tháng 10 và tháng 11 sắp tới sau khi thu hoạch lúa hè thu xong.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện
kết luận yêu cầu các xã thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu đề ra

 

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã đã đăng ký phải thực hiện một cách nghiêm túc, tiến tới đạt chỉ tiêu khối lượng đường GTNT, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng. Không được giảm mà chỉ được điều chỉnh trong các chỉ tiêu đã đề ra. Yêu cầu chủ tịch UBND các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ để đạt kết quả cao nhất trong 4 tháng còn lại của năm 2016.

                                                                       

                                                                                    Theo Đình Tuấn – Thanh Huyền/Cẩm Xuyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây