Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện Vũ Quang làm việc tại xã Đức Bồng

Ngày 03/10/2012, Đồng chí Phạm Hữu Bình - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Vũ Quang kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Đức Bồng, cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí UVBTV, UVBCH Huyện uỷ phụ trách đơn vị; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện…
 Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới, đến nay Đức Bồng đã đạt 4 tiêu chí (1,15,18,19). Năm 2012, xã đã cắm mốc chỉ giới quy hoạch tại 8 thôn (sau sát nhập) với 2145 cột mốc; đào đắp, phóng tuyến được 27,8 km đường liên thôn, trục thôn, ngõ xóm; đào đắp được 6.120 m3 đất đá; huy động hơn 2300 ngày công, nhân dân hiến hơn 31.345m2 đất; xây mới nhà văn hóa thôn, làm đường GTNT 3 km; xây dựng 01 mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết với công ty CP Việt Nam quy mô 500 con trở lên, đến nay đang giai đoạn hoàn thiện hệ thống chuồng trại; có 59 mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô 10-60 con; 7 mô hình nuôi hươu 2-6 con; 15 mô hình trồng cây ăn quả quy mô 1-2 ha cho thu nhập bình quân hàng năm từ 100-200 triệu đồng/năm; trên địa bàn có 7 doanh nghiệp kinh doanh, vận tải, xây dựng. Chủ đề được đưa ra thảo luận tại buổi làm việc là kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó tập trung đánh giá công tác phát triển sản xuất và tiến độ thực hiện 3 tiêu chí hoàn thành năm 2012, đó là: Thủy lợi, điện, Trường học.


Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Phạm Hữu Bình – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình của Đảng ủy, UBND, BCĐ NTM xã, thời gian qua đã triển khai tương đối nghiêm túc các chủ trương, chính sách và có quyết tâm chính trị, đội ngũ cán bộ thôn xóm tâm huyết sau khi kiện toàn sát nhập nên bước đầu đã mang lại kết quả tích cực trong công tác phát triển sản xuất... Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo còn một số tồn tại hạn chế như: Trách nhiệm BCĐ xã chưa cao, chỉ đạo chưa quyết liệt, phương pháp tổ chức thực hiện lúng túng; công tác lãnh đạo còn mang tính chủ trương, đường lối, tuyên truyền nặng tính hình thức; chưa xây dựng được kế hoạch thực hiện tiêu chí và lộ trình cụ thể; chưa xác định và có giải pháp phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của địa phương; cán bộ Ban chỉ đạo, các ngành, đoàn thể xã, thôn chưa nắm chắc và sâu sát các chủ trương, chính sách để thực hiện chương trình…việc triển khai thực hiện cắm mốc chỉ giới quy hoạch ở một số tuyến như đường trục xã, ngõ thôn, đường nội đồng chưa hoàn thành, việc triển khai làm giao thông nông thôn tiến độ rất chậm, khó đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 .
 
Trong thời gian tới xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, phải có tính trọng tâm, nội dung cụ thể, đặc biệt là chuyên sâu về cơ chế, chính sách mới của tỉnh, huyện và các mô hình sả xuất điển hình về chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp, trồng cây ăn quả tại xã Hương Minh, Thị trấn, Đức Lĩnh để hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện; phải huy động được cả Hệ thống chính trị vào cuộc và có quyết tâm cao để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ nhằm tranh thủ và huy động nguồn lực trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí  nông thôn mới năm 2016; chấn chính lại đội ngũ cán bộ các ngành, đoàn thể xã trong việc nắm bắt chủ trương, chuyên môn nghiệp vụ của mình để hướng dẫn thôn xóm và tuyên truyền cho nhân dân thực hiện; chú trọng và dồn sức thực hiện đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của địa phương, xây dựng kế hoạch và giải pháp nhân rộng mô hình như chăn nuôi, hươu, cây ăn quả khuyến khích thành lập mới các hình thức tổ chức sản xuất (đến cuối năm 2012 phấn đấu thành lập mới 3-5 HTX, 4-5 tổ hợp tác, 2-3 doanh nghiệp, 2-3 mô hình chăn nuôi quy mô lớn liên kết với doanh nghiệp). Tổ chức soát xét, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt và được giao hoàn thành trong năm 2012 một cách chính xác, minh bạch, công khai để người dân biết, đặc biệt là tiêu chí thủy lợi. Ban Chỉ đạo phải thường xuyên bám sát chỉ đạo, họp thôn để hướng dẫn xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của người dân, trình các phòng, ban chuyên môn huyện thẩm định.
 
Trong năm 2013, tổ chức soát xét, xây dựng kế hoạch các tiêu chí dễ làm, gần đạt để tập trung chỉ đạo thực hiện trước, các tiêu chí phạm vi rộng, nguồn lực lớn như tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa…phải có kế hoạch cụ thể thực hiện theo lộ trình từng năm.; hoàn thành cắm mốc quy hoạch đường nội đồng, nghĩa trang. Hàng tuần, hàng tháng BCĐ xã phải tổ chức giao ban để đánh giá kết quả thực hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tổ công tác Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, VPĐP nông thôn mới huyện cần thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn UBND, BCĐ xã thực hiện một cách sâu sát, quyết liệt.
   Duy Đạt
Phó VPĐP NTM Vũ Quang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây