Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Sáng 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác Bộ NN&PTNT do Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hồng Sơn dẫn đầu đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc tổng thể về Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Đến tháng 10/2014, Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư (do UBND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, kế hoạch hoàn thành trong năm 2015) với tổng mức đầu tư 1.555,3 tỷ đồng, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 khu tái định cư tập trung tại huyện Vũ Quang; thu hồi 3.806,5 ha, đang khai thác tận thu lâm sản trên diện tích 1.900 ha rừng vùng lòng hồ Ngàn Trươi; lập dự toán bồi thường, GPMB để xây dựng đập dâng Vũ Quang, kênh chính Ngàn Trươi đoạn K6+900 đến kênh chính Linh Cảm, kênh dẫn sau tràn xả lũ và cầu Khe Trí.

Ở khu vực đầu mối hiện đã có 70 hộ di dời, tái định cư tại khu Đồng Nậy; ở khu vực lòng hồ, có 414 hộ tự tái định cư đợt 1, có 49 trang trại bồi thường, 435 hộ đăng ký tái định cư tập trung.

Đối với Tiểu dự án công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi (do BQL ĐT&XD Thủy lợi 4 thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, tiến độ quy định hoàn thành năm 2016) có mức đầu tư giai đoạn 1 là 3.505 tỷ đồng, đến nay đã xong các hạng mục đường thi công và đường quản lý kết hợp thi công, khu quản lý, đường điện cao thế và các trạm biến áp, mặt bằng tràn xả lũ; cơ bản hoàn thành tuy nen lấy nước số 1 dài 246 m, tuy nen lấy nước số 2 dài 140 m; đang thi công tràn xả lũ, kênh dẫn và kênh xả tràn.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

... và kiểm tra tiến độ hệ thống kênh đoạn qua huyện Vũ Quang

Về Tiểu dự án Hệ thống kênh Ngàn Trươi (do BQL dự án tỉnh là chủ đầu tư, kế hoạch hoàn thành trong năm 2016) với tổng mức đầu tư 1.380 tỷ đồng, đến nay tổng giá trị khối lượng thực hiện kênh chính Ngàn Trươi ước đạt 52%, đoạn còn lại đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, đồng thời triển khai GPMB đối với đập dâng Vũ Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan, song tổng thể thì tiến độ vẫn còn chậm. Do đó, yêu cầu UBND huyện Vũ Quang tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB.

Việc bồi thường phải thực hiện linh loạt, có căn cơ, bài bản và đảm bảo công bằng cho nhân dân. Các sở, ngành cùng phối hợp với các huyện Vũ Quang, Đức Thọ xử lý gọn, dứt điểm những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà thầu nỗ lực hơn nữa để đáp ứng tiến độ và quan trọng hơn là phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, đồng thời phải đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình thi công.

Dương Chiến
Nguồn baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây