Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Bám sát đường găng kế hoạch, kịp thời xử lý đầu việc trong xây dựng NTM

Đó là một trong những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành phố Hà Tĩnh, chiều 23/8.
Bám sát đường găng kế hoạch, kịp thời xử lý đầu việc trong xây dựng NTM

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Hà Văn Trọng chủ trì cuộc họp

Theo đánh giá, trong tháng 8/2018, các xã trên địa bàn thành phố có sự tập trung cao trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy vậy, khối lượng công việc đạt được không cao, số lượng đầu việc phải hoàn thành trong năm còn khá lớn.

Theo đó, đến nay, các xã đã hoàn thành 5,13 km đường trục thôn (đạt 49%); 5,45 km đường ngõ xóm (đạt 67%); 2,07 km kênh mương nội đồng (đạt 60%); tiếp nhận hơn 2.800 tấn xi măng theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh (đạt 58%), kết quả giải ngân vốn NTM đạt 2.649 triệu đồng (đạt 38%)…

Bám sát đường găng kế hoạch, kịp thời xử lý đầu việc trong xây dựng NTMTrưởng phòng Kinh tế TP Hà Tĩnh Trần Hậu Tuấn: Việc thành lập mới các mô hình sản xuất đang có một số cơ hội, đặc biệt trong thời điểm sản xuất vụ đông đến gần. Do vậy, cần sự nỗ lực hơn nữa của các địa phương để thực hiện được tiêu chí này

Riêng đối với xã Thạch Đồng phấn đấu về đích NTM trong năm 2018, đến nay, mới chỉ đạt 5/20???? tiêu chí; các tiêu chí quan trọng như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu nếu không tập trung cao sẽ khó hoàn thành trong năm.

Xã Thạch Hưng khó có khả năng hoàn thành khối lượng các công trình mục tiêu trong 2018; xã Thạch Hạ gặp nhiều khó khăn trong chỉnh trang khu dân cư, vườn hộ; các xã Thạch Trung, Thạch Môn, Thạch Bình tiêu chí khu dân cư mẫu đạt thấp, hầu hết các thôn chưa đạt chuẩn về tiêu chí vườn hộ, hàng rào xanh, môi trường…

Bám sát đường găng kế hoạch, kịp thời xử lý đầu việc trong xây dựng NTMChủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Qúy: Cần đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Riêng đối với xã Thạch Đồng, cần phân rõ nhóm tiêu chí để có lộ trình thực hiện phù hợp.

Tại cuộc họp, nhiều hạn chế trong xây dựng NTM được các đại biểu phân tích như công tác chỉ đạo của một số địa phương thiếu quyết liệt, việc thành lập mới các mô hình sản xuất “dẫm chân tại chỗ”, chưa quan tâm đến bổ sung lưu trữ hồ sơ…

Bám sát đường găng kế hoạch, kịp thời xử lý đầu việc trong xây dựng NTMBí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các xã thường xuyên giao ban, soát xét công việc theo đường găng khung kế hoạch đề ra để kịp thời có phương án xử lý…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban chỉ đạo, ban quản lý NTM các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tập trung làm đường giao thông, kênh mương theo cơ chế hỗ trợ xi măng (phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trước 20/12/2018).

Cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tham gia thực hiện chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư, thực hiện tốt công tác môi trường.

Các địa phương cần tập trung thực hiện để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, chú trọng tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt, cần thường xuyên giao ban, soát xét công việc theo đường găng kế hoạch đề ra để kịp thời có phương án xử lý…

Theo baohatinh.vn

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây