Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Chiều 3/5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn - Trưởng BCĐ tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm tại xã Đồng Lộc (Can Lộc).
 

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

thao go kho khan day nhanh tien do cac cong trinh ky niem 50 nam chien thang dong loc

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra hiện trường thi công đường tránh Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Sau khi đi kiểm tra tiến độ các dự án: Đường tránh Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc giai đoạn 2, Trường Tiểu học Đồng Lộc, hồ sinh thái và một số hạng mục công trình trong Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Can Lộc để nghe báo cáo tiến độ các dự án…

thao go kho khan day nhanh tien do cac cong trinh ky niem 50 nam chien thang dong loc

Theo đó, đối với dự án hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, dự kiến đưa vào sử dụng từ ngày 10/7/2018; bãi đỗ xe Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc hoàn thành vào ngày 30/6/2018; dự án nâng cấp, mở rộng QL 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến QL 1A có tổng chiều dài tuyến 10,73 km, dự kiến thảm bê tông nhựa lớp 1 trước ngày 15/7/2018.

Đối với công trình thay thế cột biểu tượng ngành giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc với tổng mức đầu tư trên 4,4 tỷ đồng dự kiến triển khai thi công trước ngày 15/5 và hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Về dự án đường tránh Ngã ba Đồng Lộc, đến nay, phần đường chưa triển khai thi công do chưa có mặt bằng; phần cầu đang được thi công. Dự án Trường Tiểu học Đồng Lộc với tổng kinh phí xây dựng 10,3 tỷ đồng đã làm móng 2 nhà văn phòng và nhà ăn bán trú.

thao go kho khan day nhanh tien do cac cong trinh ky niem 50 nam chien thang dong loc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Các đơn vị được giao quản lý, chủ đầu tư và bên thi công cần phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình...

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã góp ý một số công trình, hạng mục cụ thể và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

thao go kho khan day nhanh tien do cac cong trinh ky niem 50 nam chien thang dong loc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Cần có phương án cải tạo một số điểm tại Rú Mòi để tạo cảnh quan đẹp hơn.

thao go kho khan day nhanh tien do cac cong trinh ky niem 50 nam chien thang dong loc

Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện: Can Lộc, Thạch Hà tập trung tháo gỡ các vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch thi công dự án.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, một số đơn vị, sở, ngành vẫn chưa thực sự tập trung, thậm chí còn lúng túng, bị động trong thực hiện các phần việc được giao. Vì vậy, tiến độ các dự án, công trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, các sở, ngành và UBND huyện Can Lộc tập trung cao, bám sát từng công trình, chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ để các công trình, dự án hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Việc thi công các công trình cần phải giữ được hiện trạng của các di tích lịch sử.

Chỉ đạo đối với từng công trình, dự án cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cần điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng Trường Tiểu học Đồng Lộc.

thao go kho khan day nhanh tien do cac cong trinh ky niem 50 nam chien thang dong loc

Đối với với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường tránh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ đất đối với những hộ dân, xác định giá đất đền bù cụ thể cho từng loại đất, đất tái định cư phải có quy hoạch và hoàn thành giá đất mới khi có hạ tầng…

Đối với tuyến đường 15B đang vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, UBND huyện Can Lộc xử lý dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

“Đơn vị thi công tuyến đường tránh Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cần tập trung phương tiện, kỹ thuật để thực hiện đúng tiến độ dự án. Cần xem xét đến hành lang đường, hành lang trồng cây xanh trên tuyến đường. Đơn vị giám sát tập trung thời gian để tuyến đường tránh hoàn thành trước ngày 15/7/2018 và đảm bảo yêu cầu về chất lượng”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

thao go kho khan day nhanh tien do cac cong trinh ky niem 50 nam chien thang dong loc

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra đã tới dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ.

Theo Nam Giang/baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây