Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Trước 20/9, phải hoàn thành GPMB dự án đường ven biển Hà Tĩnh

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh đến nay, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, đoạn Xuân Trường (Nghi Xuân) - Thạch Bằng (Lộc Hà) quá chậm so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, GPMB các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà chưa tập trung, thiếu linh động trong xử lý công việc.

Để khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công tuyến đường, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghi Xuân tập trung cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của nhà nước;

Tập trung chỉ đạo Hội đồng Bồi thường - GPMB của huyện khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB, bàn giao mặt bằng phần còn lại cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh trước ngày 20/9/2018.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Hội đồng bồi thường - GPMB huyện bàn giao mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu; các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã đồng ý nhận tiền thì tổ chức chi trả tiền ngay và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

 

UBND huyện Lộc Hà khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành thủ tục theo quy định để chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở xã Thịnh Lộc, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh trước ngày 15/9/2018. Đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định, tiến hành di dời hệ thống đường điện bị ảnh hưởng trên tuyến, kịp thời bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng tiến độ đề ra.

Sở NN&PTNT, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, tiến hành tổ chức di dời hệ thống đường nước sinh hoạt ra khỏi phạm vi thi công dự án trong tháng 9/2018.

Giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thường xuyên phối hợp với UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Sở NN&PTNT, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo dõi, cập nhật tiến độ, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo các bước tiếp theo.

Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây