Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Gia Phố phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí NTM trước 30/4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn cùng đại diện một số sở, ngành liên quan vừa đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Gia Phố (Hương Khê).

 

Gia Phố phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí NTM trước 30/4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra một số hạng mục nhà máy nước

Qua khảo sát, đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và huyện, đến thời điểm ngày 12/11/2012, Gia Phố mới đạt 12/18 tiêu chí (không đưa tiêu chí chợ vào quy hoạch vì đã có chợ thị trấn), còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: quy hoạch, giao thông, điện, bưu điện, y tế, môi trường.

Điểm tồn tại, hạn chế nhất hiện nay của Gia Phố, đó là việc triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn phát triển sản xuất đạt rất thấp. Mặc dù xã đã có cố gắng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các ngành nghề dịch vụ, tuy nhiên, quy mô còn nhỏ lẻ, chưa có mô hình sản xuất mới tiêu biểu (Toàn tỉnh có 600 mô hình sản xuất tiêu biểu nhưng Gia Phố không có mô hình sản xuất nào lọt vào tốp này)

Gia Phố phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí NTM trước 30/4.

Công trình cầu Đông Hải do phía chủ đầu tư triển khai thi công chậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình xây dựng NTM của địa phương.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn đang có 2 công trình (nước sạch và cầu Đông Hải) do phía chủ đầu tư triển khai thi công chậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình xây dựng NTM của địa phương. Tại buổi làm việc, 2 chủ đầu tư cam kết sẽ đấu nối nước đến tận hàng rào các hộ dân trước 30/4 và thông cầu kỷ thuật trước 30/3.

Để hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong quý II/2013, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã và đang tập trung triển khai điều chỉnh quy hoạch theo thông tư 13; đẩy mạnh chiến dịch làm GTNT, thủy lợi nội đồng, phấn đấu đến 30/5 hoàn thành tiêu chí giao thông; phối hợp cùng chi nhánh điện huyện đầu tư kéo đường dây đảm bảo an toàn đến tận 180 hộ còn lại (tiêu chí điện); mua sắm các hạng mục trang thiết bị y tế đảm bảo đủ điều kiện phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh ban đầu (đã hoàn thành tiêu chí y tế); tập trung tuyên truyền vận động người dân thu gom rác thải đồng thời quy hoạch bãi xử lý rác và mua xe chở rác (tiêu chí môi trường).

Gia Phố phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí NTM trước 30/4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra mô hình sản xuất bún, bánh của gia đình anh Dương Văn Tính, xóm Trung Phố

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã nghiêm khắc phê bình ban chỉ đạo NTM xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đặc biệt trong phát triển sản xuất; các chủ đầu tư các công trình trên địa bàn thiếu tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Gia Phố tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực sự, soát xét tổng thể các tiêu chí và có giải pháp thực hiện; dồn sức vào phát triển sản xuất, trước mắt xây dựng được 10 vườn mẫu, tối thiểu 1 trang trại chăn nuôi tập trung, huy động nội lực làm GTNT, phát động toàn dân chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh thôn xóm, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí NTM trước 30/4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu 2 chủ đầu tư công trình nước sạch và cầu Đông Hải phải huy động tổng lực, hoàn thành tiến độ như đã cam kết, tạo niềm tin cho người dân.

Thanh Hoài
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây