Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Một số vấn đề cơ bản về tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đầu năm Nhâm Thìn 2012

Các  địa phương tiếp tục tổ chức xét duyệt và phê duyệt đồ án quy hoạch và 2 đề án nhưng tiến độ phê duyệt còn chậm do thời điểm từ ngày 30/12/2011 đến nay chính quyền các địa phương dồn sức tập trung cho công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Từ ngày 30/12/2011 đến nay, Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: phê duyệt thêm 10 xã, nâng tổng số xã đã phê duyệt là 203 xã; chờ phê duyệt 24 xã; Đề án xây dựng nông thôn mới: phê duyệt thêm 8 xã, nâng tổng số xã đã phê duyệt là 164 xã; chờ phê duyệt 25 xã; Đề án phát triển sản xuất: phê duyệt thêm 8 xã, nâng tổng số xã đã phê duyệt là 165 xã; chờ phê duyệt 24 xã.
Sau khi tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 vào ngày 30/12/2011, mười huyện, thị xã tổ chức sơ kết (Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh); các huyện, thành phố: Vũ Quang, Hà Tĩnh đã có lịch tổ chức hội nghị sơ kết.
Hưởng ứng phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch số 3824/KH-UBND ngày 04/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện phong trào thi đua “toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Công văn số 3153/UBND-CN ngày 20/9/2011 và Công văn số 4196/UBND-NL1 ngày 7/12/2011 của UBND tỉnh về việc đăng ký nhận đỡ đầu, tài trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã nhận đỡ đầu, tài trợ cho các địa phương; đến nay có 38 đơn vị tham gia đỡ đầu; 19 đơn vị tài trợ. Các huyện đã tích cực huy động mọi nguồn lực thông qua việc hiến đất, giải phóng mặt bằng, góp hiện vật, ngày công lao động, huy động con em xa quê…Điển hình như Hội đồng hương huyện Đức Thọ đã huy động được 16 tỷ đồng bằng tiền mặt.
Ngày 20/01/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định chấp thuận các đơn vị nhận đỡ đầu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định giao các đơn vị đỡ đầu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010-2020. Danh sách các đơn vị, các nhân đỡ đầu, tài trợ được đăng tải kịp thời trên truyền hình, báo chí và website: nongthonmoihatinh.vn
Các địa phương đã tổ chức một số hoạt động ý nghĩa đầu năm: chương trình văn hóa, văn nghệ để chuyển tải các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới đến người dân ở các thôn, xóm như xã Phú Gia huyện Hương Khê; Xuân Viên huyện Nghi Xuân; Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; vận động hàng nghìn người dân làm giao thông thuỷ lợi nội đồng ở Nghi Xuân, Hồng Lĩnh; tổ chức lễ phát động “tết trồng cây”, kết quả toàn tỉnh đã trồng được 415.366 cây/876.684 cây kế hoạch....
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây