Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Quyết “xóa” tỉnh trắng nông thôn mới

Đó là khẳng định của ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Bắc Kạn tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình quý I/2016 và triển khai công tác trong thời gian tới vừa được tổ chức.
 
Quyết “xóa” tỉnh trắng nông thôn mới
Đến nay, tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Ảnh: TQ

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song để đảm bảo lộ trình xây dựng NTM, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo 4 xã Cao Trĩ (Ba Bể), Quân Bình, Cẩm Giàng (Bạch Thông) và Cường Lợi (Na Rì) hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2016.

Văn phòng Điều phối rà soát kỹ các xã Nông Thịnh (Chợ Mới), Quang Thuận (Bạch Thông), Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn), Kim Lư, Hảo Nghĩa (Na Rì), Địa Linh (Ba Bể), Rã Bản, Đông Viên (Chợ Đồn) từ đó tập trung nguồn lực để hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu bố trí nguồn vốn 30a cho xã Cao Trĩ. Bố trí nguồn cân đối ngân sách và thực hiện vị trí xây dựng theo ý kiến của Sở Xây dựng.

Theo số liệu của Văn phòng Điều phối, đến nay, mới có 2 xã Quân Bình và Cẩm Giàng đạt 15-18 tiêu chí; 28 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 74 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 6 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 69/70 tỷ đồng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014, hơn 66/80 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và hơn 3,9/4 tỷ đồng ngân sách tỉnh.

Kết quả kiểm tra của Thường trực UBND tỉnh tại các xã cho thấy, nhận thức về xây dựng NTM của nhiều xã còn rất thấp. Có xã không thể báo cáo chi tiết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM. Một số huyện chưa có lộ trình cụ thể trong xây dựng NTM. Đối với 4 xã điểm thuộc diện phải về đích trong năm 2016 vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp.

Tại xã Quân Bình (Bạch Thông), tiêu chí trường học mầm non mới đạt 60% khối lượng thực hiện, trường tiểu học dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2016. Tiêu chí chợ xã đang điều chỉnh hạng mục thoát nước, dự kiến xong trong tháng 7/2016. Tiêu chí môi trường hiện nay vấn đề thoát nước thải ở các hộ dân chưa đạt. Xã Cẩm Giàng, hiện còn 4 tuyến đường chưa làm xong; cơ sở vật chất văn hóa đang bố trí mặt bằng, còn 2/9 thôn chưa có nhà văn hóa.

Xã Cao Trĩ (Ba Bể), 1 trong 4 xã điểm, đến nay vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp: Cơ sở vật chất văn hóa mới có 6/8 nhà họp thôn, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 17%, tiêu chí về môi trường.

Tương tự, xã điểm Cường Lợi (Na Rì) một số tiêu chí còn đạt thấp, đặc biệt là tiêu chí môi trường, tỷ lệ hộ nghèo…

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, mặc dù có nhiều cố gắng, song tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn.

Nguồn: thanhtra.com.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây