Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Vĩnh Tường, mục tiêu cán đích 2018

Cho đến thời điểm tháng 10/2017, Vĩnh Tường đã có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...
09-30-54_img_0005
Đường vào trung tâm huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Tường là một trong các huyện lớn của tỉnh Vĩnh Phúc. Với 26 xã và 3 thị trấn, cũng là huyện có số xã, thị trấn nhiều nhất tỉnh. Cho đến thời điểm tháng 10/2017, Vĩnh Tường đã có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Có 8 xã đã hoàn thành cả 19 tiêu chí, đang chờ được chính thức công nhận. Có 5 xã đăng ký hoàn thành trong năm 2017 và chỉ còn 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018…

 Từ năm 2013 đã có 3 xã Thượng Trưng, Tam Phúc và Ngũ Kiên cán đích NTM. Năm 2014, thêm 3 xã Vũ Di, Tân Cương, Bình Dương về đích. Năm 2015, thêm 5 xã Cao Đại, Bồ Sao, Tuân Chính, Vĩnh Ninh và Lý Nhân về đích. Năm 2016 có 8 xã, tuy đã hoàn thành các tiêu chí, nhưng chưa được công nhận, là do còn nợ đọng, chưa thanh toán dứt điểm.

Cho đến nay, Vĩnh Tường còn 15 xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM. Mục tiêu của Vĩnh Tường từ nay đến cuối năm 2017, sẽ có 5 xã là Tân Tiến, Lũng Hòa, Vân Xuân, Nghĩa Hưng và Chấn Hưng cán đích NTM. Như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 tháng, các xã nêu trên phải thực hiện dứt điểm các tiêu chí còn chưa đạt, để về đích đúng hẹn. Đó là một khó khăn, hay nói chính xác hơn, là một thách thức đối với 5 xã nói riêng và với huyện Vĩnh Tường trong việc xây dựng NTM.

09-30-54_img_0017
Mương máng tưới tiêu hoàn chỉnh

5 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM có những khó khăn, trở ngại khác nhau. Xã Tân Tiến đã đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí. Xã Lũng Hòa đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí. Xã Vân Xuân đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí. Xã Nghĩa Hưng đạt 10/19 tiêu chí, còn 9 tiêu chí. Xã Chấn Hưng đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí. Có 3 tiêu chí cả 5 xã đều chưa đạt, là tiêu chí Giao thông, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về tiêu chí giao thông, xã Tân Tiến còn phải cứng hóa đạt chuẩn 1,8 km đường, hiện chậm thi công do việc giải phóng mặt bằng chỗ cổng trường mầm non đang gặp khó. Dự kiến phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2017. Giao thông nội đồng còn phải cứng hóa đạt chuẩn 5 km. UBND xã đang chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các thôn Thượng Lạp, thôn Nội và thôn Mới…

Xã Lũng Hòa còn phải cứng hóa đạt chuẩn 1,2 km đường trục xã. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017. Giao thông nội đồng phải cứng hóa 8,21 km, đã cứng hóa được 6,8 km, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017. Xã Vân Xuân còn phải cứng hóa để đạt chuẩn 0,9 km đường trục xã. Giao thông nội đồng cứng hóa đạt chuẩn 5,02 km, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2017.

09-30-54_img_0009
Vụ lúa mùa ở Vĩnh Tường

Xã Nghĩa Hưng đã cứng hóa 3,83/4,93 km, còn phải cứng hóa 0,8 km đường trục xã để đạt chuẩn. Giao thông nội đồng đã cứng hóa 6,75,1 km, còn 0,353 km do mưa nhiều dẫn đến tiến độ chậm, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.

Xã Chấn Hưng đã làm nền và cứng hóa 6/7,53 km đường trục xã, đang thi công số km còn lại. Đường trục thôn đã cứng hóa 0,9/1,8 km, đang khẩn trương thi công để hoàn thành nốt. Giao thông nội đồng đã cứng hóa 6/7,3 km, số km còn lại cũng đang khẩn trương thi công để hoàn thành trong tháng 12/2017.

Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, cả 5 xã đều “vướng” do chậm thu hồi đất, nhà văn hóa xã, thôn chưa xây xong, hoặc chưa đạt chuẩn. Về tiêu chí Môi trường và VSATTP, các xã đang phải khẩn trương xử lý các rãnh nước thải, xử lý bãi rác ở các thôn…Các xã đều lên kế hoạch chi tiết, dự kiến sẽ giải quyết dứt điểm trong tháng 11/2017.

Riêng về tiêu chí thu nhập, kết thúc năm 2016, chỉ mới có xã Vân Xuân đạt chuẩn, còn 4 xã Tân Tiến, Lũng Hòa, Nghĩa Hưng và Chấn Hưng đều đạt dưới chuẩn (quy định năm 2017 phải đạt 37 triệu đồng/người/năm). Năm 2016, các xã mới đạt dưới 35 triệu/người/năm. Riêng xã Lũng Hòa đạt dưới 30 triệu đồng/người/năm. Đây là một tiêu chí khó, vì đã sắp hết năm 2017.

Khó khăn lớn nhất trong xây dựng NTM, có lẽ vẫn là khâu giải phóng mặt bằng, do người dân đề nghị tăng giá bồi thường, vì cho rằng đơn giá hiện nay thấp, dân không nhất trí. Việc giải quyết chính sách đất dịch vụ chậm, nên việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để huy động nguồn lực cũng chậm theo. Một khó khăn khác, là trong thời gian qua mưa nhiều, có thời gian mưa liên tục, đã ảnh hưởng lớn và làm chậm tiến độ thi công các công trình.

Mặc dù theo kế hoạch (và cũng triển khai ráo riết, tích cực) kết thúc năm 2017, Vĩnh Tường có thêm 5 xã về đích, đạt chuẩn NTM. Chỉ còn 2 xã là Yên Lập và Kim Xá đăng ký về đích năm 2018, để có thể kết thúc năm 2018, Vĩnh Tường với 26 xã đăng ký đạt chuẩn NTM về đích đúng hẹn.

Tuy nhiên, một cái “vướng” cần phải sớm giải quyết, đó là tình trạng nợ đọng trong chương trình xây dựng NTM. Bởi vì có nhiều xã ở Vĩnh Tường đã hoàn thành 100% các tiêu chí xây dựng NTM, nhưng vẫn còn phải “chờ” để được công nhận đạt chuẩn, cũng là do cái “vướng” này…

Theo: Đỗ Bảo/nongnghiep.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây