Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

185,82 km mặt đường nhựa, BTXM được xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2013

Mặc dù đến tháng 4/2013, UBND tỉnh mới ban hành kế hoạch xây dựng và cơ chế hỗ trợ xây dựng đường GTNT và thời điểm trùng với thu hoạch vụ Xuân nhưng các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung chỉ đạo, vào cuộc tích cực thực hiệnn, kết quả bước đầu khá tích cực.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, các huyện, thành phố, thị xã đã nâng cấp mặt đường nhựa, BTXM: 185,82 Km (đạt 24,9%KH), một số huyện đạt kết quả khá như: Thạch Hà: 33,54 km, Can Lộc: 27,43 km, Cẩm Xuyên: 25,62 km, Lộc Hà: 21,19 km...; 41,5 km mặt cấp phối, đá dăm; xây dựng 2 cầu/ 12md cầu BTCT và 53 cái/180 md cầu cống các loại; sửa chữa cống các loại: 7 cái/ 28md; mở mới 69,1 km đường đất; huy động 700.038 ngày công của nhân dân;

Tỷ lệ các cấp đường đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới:
- Đường trục xã, liên xã: 1.949 km, đạt chuẩn NTM được 639,27km (32,8 %).
- Đường trục thôn, xóm: 2.991 km, đạt chuẩn NTM được 1034,86 km (34,6%).
- Đường ngõ xóm: 4.586 km, đạt chuẩn NTM được 1.853,54 km (40,4%).
- Đường trục chính nội đồng: 5.209 km, đạt chuẩn NTM được 247,42 km (4,7%).

Tổng kinh phí thực hiện phong trào xây dựng GTNT 6 tháng đầu năm là 134.081,1 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 10.663,1 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện, xã: 82.888,2 triệu đồng; nhân dân đóng góp: 40.529,8 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực địa tại một số xã cho thấy khối lượng chủ yếu mới xây dựng được phần mặt đường BTXM, còn phần lề đường chưa thi công, một số tuyến nền đường còn thiếu, móng đường không đảm bảo chiều dày…Về công tác bảo trì, các địa phương chủ yếu đang tập trung vào phần khối lượng không vật liệu như: phát quang giải tỏa tầm hình, hành lang, nạo vét rãnh dọc, rãnh ngang…; khối lượng có vật liệu dự kiến thực hiện trong quý 3/2013.
Bích Huệ
Văn phòng Điêu phối NTM tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây