Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

ADB đồng hành, tạo điều kiện để Hà Tĩnh thực hiện dự án đảm bảo tiến độ

Sáng 4/5, phái đoàn đánh giá khoản vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do bà Nguyễn Mỹ Bình - chuyên gia cao cấp dự án dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh về dự án Phát triển các thành phố đô thị loại II tại Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đắk Lắk - Tiểu dự án Hà Tĩnh.

adb dong hanh tao dieu kien de ha tinh thuc hien du an dam bao tien do

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

Tiểu dự án Hà Tĩnh đã thực hiện 3 gói thầu, gồm: Các tuyến thoát nước chính và hồ điều hòa Thạch Trung; cải thiện môi trường hồ Bồng Sơn; đường Nguyễn Trung Thiên (phía Nam + trung tâm), đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Huy Lung.

Tiến độ thực hiện cả 3 gói thầu đang chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do thời tiết bất lợi, còn vướng mắc về mặt bằng; các nhà thầu thiếu quyết liệt triển khai do tâm lý lo thiếu vốn trung hạn; quá trình thi công có chỉnh sửa, điều chỉnh thiết kế.

adb dong hanh tao dieu kien de ha tinh thuc hien du an dam bao tien do

Bà Đinh Kiều Oanh - cán bộ phát triển XH (ADB): Hà Tĩnh nên cân nhắc, đánh giá lại trong công tác đền bù GPMB, đảm bảo lợi ích của người dân, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Liên quan đến đền bù, GPMB, đến nay, Tiểu dự án Hà Tĩnh đã tiến hành chi trả hơn 128,3 tỷ đồng (trong tổng số gần 128,9 tỷ đồng). Trong quá trình triển khai, BQL Dự án Đầu tư xây dựng TP Hà Tĩnh cũng đã thực hiện các công tác về an toàn lao động, môi trường và hành động giới.

Hiện nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét cân đối nguồn vốn trung hạn để sử dụng hết nguồn vốn kết dư mà ADB đã có kế hoạch phân bổ cho Hà Tĩnh.

adb dong hanh tao dieu kien de ha tinh thuc hien du an dam bao tien do

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: TP Hà Tĩnh sẽ sớm tháo gỡ những vướng mắc; đồng thời, kiến nghị ADB quan tâm thực hiện đúng cam kết với Chính phủ để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Bà Nguyễn Mỹ Bình bày tỏ hài lòng đối với BQL dự án trong việc triển khai Tiểu dự án Hà Tĩnh. Bà Bình cho rằng, BQL dự án cần sớm xử lý tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục còn dang dở để dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục làm việc với Bộ KH&ĐT, sớm phân bổ nguồn vốn kết dư, UBND tỉnh tiếp tục đồng hành, giải quyết các thủ tục để dự án được triển khai đúng tiến độ.

adb dong hanh tao dieu kien de ha tinh thuc hien du an dam bao tien do

Bà Nguyễn Mỹ Bình: Hà Tĩnh cần tiếp tục xử lý các tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đánh giá cao sự đồng hành, hợp tác của ADB trong việc thực hiện Tiểu dự án Hà Tĩnh; đồng thời, tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá của đoàn công tác để hoàn thiện dự án. Đặc biệt là các chính sách giải quyết vướng mắc về GPMB, vấn đề về sinh kế, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân bị ảnh hưởng, phù hợp với quá trình đô thị hóa ở thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ADB trong việc thúc đẩy các bộ, ngành, Chính phủ Việt Nam để bổ sung phần vốn còn thiếu của tiểu dự án vào kế hoạch trung hạn.

adb dong hanh tao dieu kien de ha tinh thuc hien du an dam bao tien do

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ trong việc thúc đẩy các bộ, ngành, Chính phủ Việt Nam để bổ sung phần vốn còn thiếu của tiểu dự án vào kế hoạch trung hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT Hà Tĩnh phối hợp với chủ đầu tư làm việc với các bộ, ngành trung ương để bổ sung vào kế hoạch trung hạn cho cả phần đã ký hợp đồng và phần sử dụng vốn kết dư; kiểm tra, rà soát lại nguồn vốn trung hạn để tham mưu UBND tỉnh thực hiện chấp thuận sử dụng vốn.

Theo Nguyễn Oanh/baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây