Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ một số dự án tại KKT Vũng Áng

Chiều 18/3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan có chuyến thực địa kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án cấp nước KKT Vũng Áng và Khu du lịch sinh thái hồ Tàu Voi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đã thực địa kiểm tra một số hạng mục thuộc dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng. Theo báo cáo của Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng (chủ đầu tư dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng), đến nay, hạng mục nhà máy nước đã cơ bản hoàn thành và đã tiến hành cấp nước đợt 1 cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng theo đúng cam kết. Hạng mục đập dâng Lạc Tiến đang được đơn vị tư vấn điều chỉnh lại thiết kế phù hợp trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt trước ngày 10/4.

Hạng mục hệ thống tuy nen dẫn nước về hồ thượng sông Trí đã được chủ đầu tư ký hợp đồng thi công với Tổng công ty xây dựng Lũng Lô và hiện nay nhà thầu đang triển khai tập kết các phương tiện máy móc, lán trại cùng nhân lực để tiến hành thi công khoan hầm.

Ngoài ra, trong thời gian qua, chủ đầu tư đã huy động tối đa nhân lực để đào hệ thống kênh dẫn cửa ra, vào và đã đạt hơn 80% khối lượng. Theo kế hoạch, hạng mục này phải hoàn thành trước tháng 6/2014.

Hạng mục hồ Rào Trổ đã hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đang tiến hành triển khai thi công đào đất, đá móng tràn xã lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ một số dự án tại KKT Vũng Áng

... và kiểm tra tiến độ thi công hạng mục hệ thống tuy nen dẫn nước về hồ thượng sông Trí

Kiểm tra tiến độ thi công dự án Khu du lịch sinh thái hồ Tàu Voi do Công ty TNHH quốc tế Polaris KTY Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng đầu tư hơn 1,8 tỷ USD tương đương hơn 33.000 tỷ VN đồng, đoàn nhận thấy, mặc dù triển khai dự án trong giai đoạn kinh tế suy thoái nhưng đến nay, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như: văn phòng làm việc, nhà ở cho thuê, khách sạn 2-5 sao. Hiện nay, nhà đầu tư đang gặp một số vướng mắc trong hồ sơ thủ tục cho thuê đất, giá thuê đất, GPMB và đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã khắc phục khó khăn triển khai thực hiện các dự án. Đối với dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, phương tiện máy móc thiết thi công các hạng mục theo tiến độ đề ra, đến ngày 30/5/2013 phải có đủ nước và đảm bảo chất lượng cho nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng; tháng 6/2014 có nước cho Tập đoàn Fomorsa.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong quá trình thi công các hạng mục dự án phải đảm bảo tối đa an toàn lao động, thi công đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ một số dự án tại KKT Vũng Áng

Nhà đầu tư Khu du lịch sinh thái hồ Tàu Voi đã hoàn thành các hạng mục chính như: văn phòng làm việc, nhà ở cho thuê, khách sạn 2-5 sao.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái hồ Tàu Voi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu nhà đầu tư thống nhất lộ trình hoàn thành dự án; phối hợp tốt với BQL KKT Vũng Áng, các cơ quan chức năng và huyện Kỳ Anh để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai các hạng mục dự án, sớm đưa vào khai thác sử dụng.

BÁ TÂN
theo baohatinh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây