Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tại KKT Vũng Áng

Chiều nay (10/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình tại KKT Vũng Áng. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

heo báo cáo của BQL Khu kinh tế tỉnh, hiện công trình Bến neo đậu tàu thuyền nghề cá tại phường Kỳ Phương đã đạt 80% khối lượng theo hợp đồng. Phần bến chính đoạn AB đã nạo vét, rải vải địa và rải đá 5 – 700kg được 3.332/3.332 m3, đổ bê tông tường đỉnh được 50/80m; đoạn BC đổ bê tông thùng chìm được 60/60 thùng, đúc cấu kiện khối Tetrapod loại 5,2T được 536 cấu kiện…

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tại KKT Vũng Áng
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tại KKT Vũng Áng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường trục trung tâm khu đô thị Kỳ Nam...

Dự án đường trục trung tâm khu đô thị Kỳ Nam khối lượng thực hiện đã đạt 70% so với hợp đồng. Hiện dự án còn vướng mắc một số mặt bằng và 1 đường dây điện 0,4 KV chưa được di dời.

Dự án đường từ QL1A đi Cảng Sơn Dương đang gấp rút thi công, trong đó tuyến D1 (qua phường Kỳ Thịnh) đã hoàn thành đổ bê tông mặt cầu 4/4 nhịp, gờ chắn bánh 4/4 nhịp và đang hoàn thiện đường hai đầu cầu và lan can cầu. Tuyến N3 (đi qua phường Kỳ Long) đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tại KKT Vũng Áng
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tại KKT Vũng Áng

...và Bến neo đậu tàu thuyền nghề cá tại phường Kỳ Phương

Dự án đường trục ngang khu đô thị trung tâm (Khu đô thị du lịch Kỳ Ninh) với 4 gói thầu, hiện khối lượng thực hiện đạt 75% khối lượng hợp đồng. Trong đó, gói thầu số 4 đang vướng mắc mặt bằng 350m; đã hoàn thiện rải thảm hạt trung đạt gần 50% khối lượng công việc (1.100/2.300m).

Kiểm tra thực tế tại các công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát phối hợp nhịp nhàng hơn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa phương tiện, nhân lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Trong thi công phải đảm bảo an toàn lao động cũng như đảm bảo chất lượng công trình.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tại KKT Vũng Áng

Nhà thầu đang gấp rút hoàn thành Dự án đường từ QL1A đi Cảng Sơn Dương

Với công trình Bến neo đậu tàu thuyền nghề cá tại phường Kỳ Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện công trình đang chậm tiến độ so với cam kết của nhà thầu. Đơn vị thi công cần tăng xà lan chở đá, tăng ca làm việc; các phần việc phải vừa thi công dàn trải, vừa thi công phối hợp giữa đổ đá, lắp Tetrapod và hoàn chỉnh công trình.

Đối với phần mặt bằng còn vướng mắc ở Dự án đường trục trung tâm khu đô thị Kỳ Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương phối hợp cùng đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, giải quyết đền bù thỏa đáng để người dân đồng thuận, sớm di dời, trả mặt bằng thi công.

Riêng Dự án đường từ QL1A đi Cảng Sơn Dương cần kiểm tra lại việc cấp phối, đoạn đường nào chưa đảm bảo phải thi công lại; thị xã Kỳ Anh kiểm tra Dự án đường trục ngang khu đô thị trung tâm (Khu đô thị du lịch Kỳ Ninh) để đảm bảo thi công đúng quy hoạch.

Thu Hà
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây