Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Sáng 3/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đi kiểm tra tiến độ thi công hợp phần hệ thống kênh thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang và chứng kiến lễ chặn dòng hạng mục xi phông sông Ngàn Sâu.

Theo báo cáo của BQL dự án, đến nay công tác phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đã được hoàn thành. Dự án đã được Quốc hội, Chính phủ đồng ý đưa vào kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012- 2015, bổ sung vốn giai đoạn 2014 – 2016.

Các đơn vị đã hoàn thành việc khảo sát địa hình, địa chất kênh chính Ngàn Trươi, đập dâng Vũ Quang; hoàn thành, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán kênh chính Ngàn Trươi từ K0 đến K6+900, K6 +900 đến K8+670 (xi phông Ngàn Sâu); đập dâng Vũ Quang, kênh chính Ngàn Trươi đoạn K6+900 đến kênh chính Linh Cảm đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật...

Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra tiến độ thi công hợp phần hệ thống kênh...

Đối với công tác thi công, hạng mục kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K0 đến K6+900 đến nay đã hoàn thành hơn 56% khối lượng; kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K6 +900 đến K8+ 670 (gói thầu XL7) bắt đầu thi công từ ngày 18/1, đến nay đã tiến đào kênh dẫn dòng bờ phải được 82.100/90.700m3, đắp đê quai bờ trái được 2.172m, cừ khung vây được 7.092m và hoàn thành việc chặn dòng Ngàn Sâu. Riêng hạng mục đập dâng Vũ Quang (gói thầu XL13), đơn vị thi công đã đào xong kênh dẫn dòng bờ phải, đắp đê quai thượng lưu đợt 1 và chặn dòng sông Ngàn Trươi.

Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

...và chứng kiến lễ chặn dòng hạng mục xi phông sông Ngàn Sâu

Cũng theo BQL dự án, tính đến hết năm 2014, nguồn vốn được bố trí 361,3 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 100%; năm 2015 nguồn vốn bố trí 207,032 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe BQL dự án, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định tầm quan trọng của công trình đại thủy nông đối với sự phát triển KT-Xh của tỉnh nhà. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác đảm bảo chất lượng công trình phải được đưa lên hàng đầu.

Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Đơn vị thi công tiến hành chặn dòng hạng mục xi phông sông Ngàn Sâu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tổng lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng. Chủ đầu tư, đơn vị thi công phải chủ động xây dựng đường găng tiến độ cho từng hạng mục, tiến hành việc giao ban, báo cáo tiến độ đường găng theo tuần; nâng cao hơn nữa vai trò của đơn vị giám sát, thực hiện chặt chẽ quy trình thi công, giám sát, nghiệm thu các hạng mục dự án…

Bên cạnh đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công cần tăng cường phối hợp với địa phương hoàn thành công tác GPMB, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự…phục vụ công tác thi công.

Ngô Tuấn
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây