Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

GPMB ở TX Kỳ Anh: Kiên trì vận động, kiên quyết xử lý nếu cố ý dây dưa

Sáng 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tiến độ GPMB, tái định cư thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi và kênh tách nước phân lũ (đoạn qua địa bàn Kỳ Trinh). Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh và đại diện một số sở, ngành, địa phương thuộc Hà Tĩnh cùng dự.

Theo báo cáo của Ban chuyên trách 1748 và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 34 dự án đã, đang triển khai với 147 công việc chính liên quan đến GPMB, tái định cư cần thực hiện.

Đối với tiến độ di dời, GPMB thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, Ban chuyên trách 1748 đang phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh và các lực lượng liên quan tiến hành di dời 3 hộ đã nhận tiền, nhận đất TĐC; chi trả tiền cho 75 hộ; xác định công trình vi phạm của 83 hộ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; áp giá 83 hộ cưỡng chế kiểm đếm; phê duyệt kinh phí bồi thường và xây dựng phương án chi tiết di dời 158 hộ còn lại…

GPMB ở TX Kỳ Anh: Kiên trì vận động, kiên quyết xử lý nếu cố ý dây dưa

Trưởng Ban chuyên trách 1748 - Nguyễn Văn Bổng: Hiện có 34 dự án với 147 đầu việc đang được Ban phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh triển khai.

Riêng Dự án Kênh tách nước phân lũ đoạn đi qua thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh, Ban 1748 đang phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tiến hành xử lý 7 hộ chưa nhận tiền, tổ chức trả tiền, bàn gia mặt bằng. Đối với những hộ cố tình không hợp tác, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ban chuyên trách 1748 và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh cũng đang tiến hành giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên quan đến công tác bồi thường, GPMB các dự án khác để bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

GPMB ở TX Kỳ Anh: Kiên trì vận động, kiên quyết xử lý nếu cố ý dây dưa

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hà: UBND thị xã đang tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đáp yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, sau khi tập trung phân tích, đánh giá hiệu quả các giải pháp, đầu việc đã thực hiện trong thời gian qua, đa số các ý kiến đều cho rằng tiến độ thực hiện công tác GPMB, tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu đưa ra; một số đơn vị, cá nhân chưa kiên trì, chủ động phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ được giao nên hiệu quả đạt được còn thấp.

GPMB ở TX Kỳ Anh: Kiên trì vận động, kiên quyết xử lý nếu cố ý dây dưa

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long: Cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các đơn vị, lực lượng liên quan cần tính toán căn cơ các phương án trước khi triển khai.
GPMB ở TX Kỳ Anh: Kiên trì vận động, kiên quyết xử lý nếu cố ý dây dưa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các đơn vị cần chủ động hơn trong quá trình phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, đẩy nhanh tiến độ GPMB, tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên bởi nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Vì vậy, các cấp, ngành, đặc biệt là UBND thị xã Kỳ Anh và Ban 1748 phải vào cuộc thực sự, dồn sức giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên quan.

GPMB ở TX Kỳ Anh: Kiên trì vận động, kiên quyết xử lý nếu cố ý dây dưa

Bên cạnh việc kiên trì vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng thực hiện tái định cư, các lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình dây dưa, đồng thời chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Cùng đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp; chủ động phân nhóm đầu việc cụ thể, xây dựng giải pháp riêng cho từng nhiệm vụ; thực hiện linh động, kiên quyết các biện pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đồng thời bám sát địa bàn, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cần xây dựng đường găng tiến độ yêu cầu mặt bằng theo tiến độ, yêu cầu trển khai các dự án. Ban 1748 chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, công tác GPMB, tái định cư…

Ngô Tuấn
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây