Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Giải quyết tồn đọng, đảm bảo tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Chiều 23/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì họp giao ban tiến độ thi công các hạng mục thuộc Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng. Cùng dự có GS-TS Phan Sỹ Kỳ - Tổ trưởng Tổ chuyên gia kỹ thuật của Bộ NN&PTNT.

Theo báo cáo, công trình đập dâng Lạc Tiến, tuynel và kênh dẫn hiện đang gia cố dầm mái nhà vận hành đập dâng; thi công khoảng 60/110m bê tông đoạn cống vòm tại kênh dẫn cửa ra tuynel…

Giải quyết tồn đọng, đảm bảo tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng tiến độ thi công trong tháng 5 khá chậm, nhiều tồn đọng chưa được khắc phục, giải quyết.

Đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tiến hành phê duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục hồ chứa nước Rào Trổ. Tổng khối lượng thi công đắp đập hạng mục đập đất đến nay đạt khoảng 1.627.270m3; đắp đập phía bờ trái đạt khoảng 906.300m3 (vượt tiến độ 12.300m3); đắp đập phía bờ phải đạt khoảng 720.970m3. Tổng khối lượng thi công đầo đất, đá móng hạng mục tràn xả lũ đạt khoảng 349.800m3 (chậm 16.400m3 so với đường găng). Khối lượng bê tông hạng mục cống lấy nước dưới thân đập đạt 1.608m3.

Ngày 17/5, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu đợt 5, giá trị nghiệm thu đạt 128,418 tỷ đồng.

Giải quyết tồn đọng, đảm bảo tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

GS-TS Phan Sỹ Kỳ: Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ của dự án, chất lượng công trình cũng phải được đặt lên hàng đầu.

Đối với việc bàn giao mốc đường viền vùng ngập phía thượng lưu đập dâng Lạc Tiến tại thực địa, chủ đầu tư đã hoàn thành việc lập bản đồ và cắm mốc GPMB đường viền lòng hồ, với diện tích ngập nước (bổ sung) khoảng 12ha.

Riêng công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt Kỳ Hà vẫn đang vướng công tác GPMB. Hiện Công ty tư vấn XD Thủy lợi Hà Tĩnh đã có báo cáo phương án chuyển đổi sản xuất cho vùng ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã họp lấy ý kiến cán bộ cốt cán và các hộ dân vùng ảnh hưởng tại các xã Kỳ Hà, Kỳ Hải, Kỳ Hưng, Kỳ Trinh…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng tiến độ thi công trong tháng 5 khá chậm, nhiều tồn đọng chưa được khắc phục, giải quyết.

Giải quyết tồn đọng, đảm bảo tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng Nguyễn Quốc Khánh: Đề nghị các đơn vị đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB. Dự án hiện đang nằm giữa địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện thi công các hạng mục còn lại của đập dâng Lạc Tiến; xây dựng hệ thống quan trắc thấm, lún; lập phương án phòng chống bão lũ; có tổ vận hành đủ năng lực, chuyên nghiệp; khắc phục quản lý chất lượng…

Khẩn trương thực hiện các nội dung công việc tại hạng mục Rào Trổ, xây dựng đường găng tiến độ cụ thể, sớm có giải pháp đối với công trình đường viền ngập; Hội đồng đền bù sớm hoàn thành việc GPMB, bàn giao cho đơn vị thi công.

Về phương án chuyển đổi nghề đối với vùng ảnh hưởng khi xây dựng bara Kỳ Hà, cần bám sát nhu cầu, nguyện vọng của người dân, có phương án điều tra xã hội học khoa học, chi tiết, tránh áp đặt các phương án… Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các hạng mục.

Dương Chiến
Theo baohatinh.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây