Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Gỡ vướng GPMB, đẩy nhanh tiến độ trung tâm thương mại Hồng Lĩnh

Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đi kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Trung tâm thương mại tổng hợp và siêu thị Hồng Lĩnh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Dự án Trung tâm Thương mại tổng hợp và siêu thị thị xã Hồng Lĩnh do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật và Công ty THHH Như Nam làm chủ đầu tư xây dựng công trình.

Gỡ vướng GPMB, đẩy nhanh tiến độ trung tâm thương mại Hồng Lĩnh
Giám đốc Công ty TNHH Như Nam Đặng Ngọc Bảo: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bàn giao mặt bằng còn lại cho nhà đầu tư trước tháng 6 năm 2015. Nếu chậm thời gian trên sẽ gây tổn thất rất lớn về nguồn vốn của nhà đầu tư do biến dộng về giá cả thị trường làm tăng chi phí.

Dự án có tổng diện tích 57.760m2, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 bao gồm đình chợ, nhà điều hành, nhà hàng, bến xe, nhà liền kề và các hạng mục với tổng mức đầu tư trên 223 tỷ đồng; giai đoạn 2 bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn 12 tầng với tổng mức đầu tư trên 194 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 8/2016, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và quý 4 năm 2019 sẽ hoàn thành giai đoạn 2.

Gỡ vướng GPMB, đẩy nhanh tiến độ trung tâm thương mại Hồng Lĩnh
Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ: Thị xã Hồng Lĩnh xác định đây là công trình trọng điểm, vì vậy đã bố trí nguồn đặc thù 30 tỷ để trả cho nhà thầu. Tuy nhiên, nguồn vốn này chưa đáp ứng được so với khối lượng công việc mà nhà thầu đã triển khai nên đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn.

Triển khai thực hiện từ tháng 8/2014, đến nay, dự án triển khai san lấp mặt bằng khu nhà liền kề; xây dựng hệ thống cấp thoát nước và các hạng mục còn lại; gia công các kết cấu của 3 nhà đình chợ. Tuy nhiên, hiện nay, dự án đang gặp vướng mắc do công tác GPMB còn chậm; nhà đầu tư mới nhận giao đất với diện tích 14.070m2/38.460m2 (đạt 36,58% tổng diện tích dự án).

Bên cạnh đó, việc di dời các chợ thị xã Hồng Lĩnh vào Trung tâm thương mại tổng hợp và siêu thị khi hoàn thành còn khó khăn.

Gỡ vướng GPMB, đẩy nhanh tiến độ trung tâm thương mại Hồng Lĩnh
Giám đốc Sở Công thương Trần Nhật Tân: Bên cạnh tập trung xây dựng Trung tâm Thương mại tổng hợp và siêu thị, thị xã Hồng Lĩnh cần duy trì ở mức cao hơn công tác quản lý Nhà nước ở các chợ cũ, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh của tiểu thương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: Trung tâm thương mại tổng hợp và siêu thị Hồng Lĩnh là một dự án xã hội hóa; xây dựng chợ có ý nghĩa trong quá trình phát triển KT-XH thị xã Hồng Lĩnh và lộ trình phát triển thương mại của tỉnh. Quá trình thực hiện, mặc dù UBND thị xã Hồng Lĩnh đã có sự tập trung nhưng đến nay tiến độ GPMB quá chậm, không chỉ làm thiệt hại cho nhà đầu tư mà Nhà nước và người dân cũng bị ảnh hưởng.

Gỡ vướng GPMB, đẩy nhanh tiến độ trung tâm thương mại Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Hồng Lĩnh cần tập trung cao hơn, quyết liệt hơn để sớm xây dựng các phương án tái định cư, GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư trước ngày 20/6/2015; có cách làm phù hợp trong việc tuyên truyền, vận động, giải đáp cho nhân dân về chủ trương xã hội hóa xây dựng chợ, đồng thời nghiên cứu chính sách để hỗ trợ tiểu thương trong việc di dời chợ khi dự án hoàn thành; tiếp tục tăng cường quản lý về thuế, quản lý thị trường, VSATTP, PCCC ở các chợ trên địa bàn.

Về phía nhà đầu tư, cần quan tâm đến chất lượng các công trình và chuẩn bị tốt các điều kiện để tâp trung đẩy nhanh tiến độ dự án sau khi nhận bàn giao mặt bằng vào tháng 6 tới.

Hoài Năm
Theo báo hát ình. Vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây