Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Huy động tổng lực, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng

Chiều 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì giao ban nghe báo cáo tiến độ thi công các hạng mục thuộc Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Theo báo cáo của các đơn vị thi công, từ 17/11 đến 27/11/2014, hạng mục kênh dẫn đã đổ bê tông gia cố mái thượng lưu dưới cao trình cos +42, đạt 642 m3, xây đá hộc gia cố mái hạ lưu đạt 394 m. Hạng mục tuynel đã đổ được 108 m bê tông vỏ hầm từ km 1+043 đến km 1+972, rải 130m lưới B40 và phun vẩy 400m phần vỏ hầm. Hạng mục đập dâng Lạc Tiến tiến hành xây dựng 20 m3 cầu giao thông trên tràn tự do, 200 m3 mái hạ lưu dưới cao trình +32m. Hạng mục hồ Rào Trổ đã đào được 3.900 m3đất, đá móng tràn xả lũ, đổ 205m3 bê tông cống lấy nước. Tuy nhiên, so với đường găng tiến độ đặt ra, khối lượng các công trình cần bù còn tương đối lớn.
Phát biểu chỉ đạo buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, xét về tổng quan, dự án đang được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, về chi tiết, nhìn chung các hạng mục của Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng còn chậm. Đặc biệt, nhiều hạng mục còn gặp khó khăn như thi công cổng vào hầm tuynel, tràn xả lũ hồ Rào Trổ, vướng mắc trong GPMB…
Huy động tổng lực, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng
Lãnh đạo huyện Kỳ Anh cam kết trong thời gian tới sẽ hoàn thành công tác GPMB tại các xã thuộc khu vực công trình bara Kỳ Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, tăng cường phối hợp, dồn tổng lực triển khai thi công để hoàn chỉnh cụm công trình, khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 3/2/2015.
Đặc biệt, các đơn vị liên quan cần tập trung cao cho công tác GPMB tại Kỳ Hà; huy động nhân lực, vật lực hoàn thành kênh dẫn, đồng thời có kế hoạch tổ chức thi công bara Kỳ Hà đảm bảo an toàn…
Thành Chung
Theo baohatinh.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây