Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Khẩn trương cho ngày chặn dòng đợt 2 thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Sáng 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và lãnh đạo các sở, ngành địa phương liên quan cùng đoàn công tác Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Theo báo cáo, đến nay, trong dự án hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã hoàn thành xây dựng các khu tái định cư và đưa vào sử dụng 3 khu tái định cư tập trung tại huyện Vũ Quang.

Khẩn trương cho ngày chặn dòng đợt 2 thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và đoàn kiểm tra việc triển khai thi công hạng mục xi phông vượt sông Ngàn Sâu...

Chủ đầu tư, địa phương cũng đã thu hồi 3.806,5 ha phục vụ dự án và hiện đang khai thác tận thu lâm sản trên diện tích 1.900 ha rừng vùng lòng hồ Ngàn Trươi. Hiện các địa phương đang tổ chức bồi thường, GPMB để xây dựng đập dâng Vũ Quang, kênh chính Ngàn Trươi đoạn K6+900 đến K8+670 (xi phông vượt sông Ngàn Sâu), kênh dẫn sau tràn xả lũ, cầu Khe Trí và bãi vật liệu số 2 khu vực đầu mối.

Riêng khu vực đầu mối, hiện đã có 72 hộ di dời, tái định cư tại khu vực Đồng Nậy; khu vực lòng hồ, đợt 1 đã có 396 hộ di dời, 18 hộ còn lại đã tháo dỡ nhà chính, chuẩn bị di dời; có 435 hộ đăng ký tái định cư tập trung.

Đối với hợp phần công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi (do BQL Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4, thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư), đến nay đã hoàn thành các hạng mục đường thi công và đường quản lý kết hợp thi công, khu quản lý, đường điện cao thế và các trạm biến áp phục vụ thi công đập chính, mặt bằng tràn xã lũ. Hợp phần này cũng đã cơ bản hoàn thành tuy nen lấy nước số 1 dài 246m, đã xử lý xong móng đập (đối với đập chính sau khi chặn dòng đợt 1 thành công ngày 11/1/2014) và đang thi công tràn xả lũ, kênh dẫn, kênh xả sau tràn. Tổng giá trị khối lượng thi công hợp phần này ước đạt trên 45%.

Khẩn trương cho ngày chặn dòng đợt 2 thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang
và đập dâng Vũ Quang

Kênh chính Ngàn Trươi, đoạn từ đập dâng Vũ Quang đến trước xi phông Ngàn Sâu (thuộc hợp phần hệ thống kênh, do BQL Dự án tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư), đến nay tổng giá trị khối lượng xây lắp ước đạt trên 250 tỷ đồng (khoảng 55% khối lượng). Kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K6+900 đến K8+670 và đập dâng Vũ Quang đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và đang thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, đồng thời triển khai công tác GPMB kênh chính Ngàn Trươi đoạn còn lại.

Theo báo cáo, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 5.985 tỷ đồng, hiện đã được bố trí 4.120,8 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực địa tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cho rằng, đây đang là thời điểm thuận lợi nhất cho xây dựng cơ bản. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công cần tập trung máy móc, nhân công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để chuẩn bị cho lễ chặn dòng đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 18/1 tới.

Khẩn trương cho ngày chặn dòng đợt 2 thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang
Công trình kênh chính Ngàn Trươi dự kiến hoàn thành trong năm 2016

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình thi công chất lượng các công trình phải đặt lên hàng đầu, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; xử lý, quản lý tốt các nguồn vốn, tránh xảy ra hiện tượng tham ô, tham nhũng… UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp cùng Bộ NN&PTNT đảm bảo bố trí kịp thời nguồn vốn đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu UBND huyện Vũ Quang, Đức Thọ cùng các phòng, ban chỉ đạo các xã liên quan hoàn thành công tác GPMB, bàn giao trước ngày 17/1/2015; đẩy nhanh khai thác gỗ tận thu, hoàn thành GPMB lòng hồ trước ngày 28/2; quan tâm, hỗ trợ người dân tại các vùng tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ NN&PTNT tiếp tục ủng hộ, phối hợp thực hiện Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Dương Chiến
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây