Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Kiểm tra công tác GPMB, TĐC và tiến độ triển khai hệ thống kênh mương thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Sáng 2/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng các khu TĐC và tình hình triển khai thực hiện tiểu dự án hệ thống kênh thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.


Kiểm tra công tác GPMB, TĐC và tiến độ triển khai hệ thống kênh mương thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra tuyến kênh mương chính Ngàn Trươi
Theo báo cáo, đến thời điểm này, tại khu tái định cư Hói Trung đã có 27 hộ làm nhà ở, tại khu tái định cư Khe Ná – Khe Gỗ đã có 44 hộ làm nhà ở. Tổng số hộ tự tái định cư hai xã là 414 hộ, số hộ còn lại chưa di dời là 40 hộ. Về công tác xây dựng, đang tập trung chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thi công các hạng mục xây dựng dở dang, đặc biệt là chỉ đạo đẩy nhanh các hạng mục điện, nước, lập hồ sơ cải tạo khai hoang đồng ruộng...; triển khai 60 gói xây lắp với tổng dự toán 243 tỷ, giải ngân tạm ứng vốn đến tháng 7/2013 là 201 tỷ đồng.
Về tình hình triển khai thực hiện Tiểu hợp phần I (bồi thường, hỗ trợ tái định cư) đang triển khai giai đoạn thực hiện đầu tư với các công đoạn như: Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; hoàn thành hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất, bồi thường GPMB tuyến kênh mương chính Ngàn Trươi. Tổng số vốn đã bố trí đến ngày 30/6/2013 là 261,4 tỷ đồng, đã giải ngân 254,7 tỷ đồng.
Tiểu dự án Hệ thống kênh thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang hiện đang được tiến hành đào bóc phong hóa, đào đất mái kênh, thi công hố móng tại các gói thầu xây lắp.
Kiểm tra công tác GPMB, TĐC và tiến độ triển khai hệ thống kênh mương thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang
Người dân Hương Quang xây dựng nhà mới tại Khu tái định cư Hói Trung
Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan và địa phương đã nêu và phân tích một số khó khăn trong công tác GPMB, tiến độ các gói xây lắp như: Một số hộ dân tuyến kênh mương đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn không chịu bàn giao mặt bằng; khiếu nại, yêu sách, nại ra nhiều lý do như chính quyền địa phương xem xét lại nguồn gốc dất đai, giá cả thấp. Thêm vào đó, thời tiết thường mưa chiều nên tiến độ xây lắp, di dời gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tại tuyến kênh chính, hiện còn một số đoạn trên tuyến kênh và bãi vật liệu còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Tại công trình kênh mương vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là ở bãi vật liệu và mặt bằng thi công. Tiến độ thi công chậm, trong đó có nguyên nhân chậm GPMB. Mối liên hệ giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu chưa tốt. Tiến độ xây dựng khu tái định cư Hói Trung vẫn còn chậm, chưa có công trình nào hoàn thiện.
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các sở, ngành vào cuộc quyết liệt hơn nữa để các tiểu dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang được hoàn thành đúng tiến độ. Huyện Vũ Quang cần tích cực vận động nhân dân ủng hộ di dời vào nơi ở mới cũng như tạo điều kiện về mặt bằng cho việc thi công ở tuyến kênh chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các đơn vị thi công khu tái định cư cơ bản hoàn thành các công trình và tiến hành nghiệm thu và thanh quyết toán trước 15/8.
DIỆP ANH - THÙY DƯƠNG
Nguồn baohatinh.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây