Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Nỗ lực hoàn thành các nội dung thuộc dự án IFAD

Chiều 9/10, Ngài Thomas Rath - Giám đốc Chương trình quốc gia IFAD tại Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp nghe thông báo kết quả đánh giá thường niên năm 2018 dự án “Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh”.

Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh có hiệu lực từ tháng 11/2013, dự kiến kết thúc vào tháng 12/2018 với tổng kinh phí khoảng 46 triệu USD, thực hiện trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đến nay, tại Hà Tĩnh tổng nguồn vốn giải ngân đối với nguồn vốn vay IFAD, Quỹ ũy thác Tây Ban Nha và các nguồn vốn khác mới chỉ đạt hơn 18 triệu USD đạt 79% so với yêu cầu. Nguyên nhân do một số nguồn vốn đối ứng không được phân bổ đảm bảo việc triển khai hiệu quả; hoạt động điều phối, thực hiện của Ban quản lý dự án và cơ quan giám sát có lúc chưa hiệu quả. Tiến độ giải ngân đang chậm so với kế hoạch.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Thomas Rath- Gám đốc chương trình quốc gia IFAD tại Việt Nam cho rằng: Việc triển khai dự án ở Hà Tĩnh tiến độ còn thấp so với yêu cầu có nhiều nguyên nhân khách quan. Theo đó, yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh và Ban quản lý dự án tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để thực hiện các hoạt động của dự án trong thời gian tới. Đến thời điểm kết thúc dự án, nếu tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân đạt tốt, đoàn mới có cơ sở xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án.    

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định: Kết quả giải ngân dự án còn chậm là do kế hoạch quản lý nguồn vốn của Trung ương thay đổi, dẫn đến nguồn vốn đối ứng dự án chậm và do thay đổi mô hình hoạt động của Ban quản lý dự án. Theo đó, Hà Tĩnh sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nội dung hoạt động trong dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Phương án cấp ứng vốn để thực hiện các nội dung dự án. Ban quản lý dự án báo cáo với lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Chương trình quốc gia IFAC tại Việt Nam về tiến độ cấp vốn đối ứng của Chính phủ; đồng thời trực tiếp giải trình về kết quả thực hiện để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Các sở, ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ và lưu ý các mốc thời gian để chỉ đạo thực hiện./.

Hà Vân /hatinhtv.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây