Phấn đấu tháng 7/2012 đưa Nhà máy chế chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt vào hoạt động

Sáng 18-5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.

Dự án Nhà máy sản xuất, chế biện phân hữu cơ từ rác thải do Công ty TNHH MTV quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA. Dự án được xây dựng trên diện tích 6,95 ha tại xã Cẩm Quan, với 42 hạng mục công trình, có công suất xử lý rác thải 200 tấn/ngày đêm. Hệ thống thiết bị, dây chuyền của nhà máy được nhập khẩu từ Vương quốc Bỉ.
Phấn đấu tháng 7/2012 đưa Nhà máy chế chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt vào hoạt động

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu tiếp huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình để đến tháng 7/2012 đưa công trình vào hoạt động.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, tất cả các hạng mục công trình đã được triển khai, khối lượng thực hiện cơ bản đã xong phần thô và đang tiến hành hoàn thiện. Cùng với xây dựng nhà xưởng, các chuyên gia hãng Menart.sprl và chuyên gia của công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Bình Phước đã tiến hành lắp đặt xong dây chuyền tách lọc trước ủ và đã được chạy thử vào ngày 16-5. Dây chuyền tách lọc sau ủ dự kiến chạy thử trong tháng 5. Toàn bộ thiết bị lò đốt đã được vận chuyển tới chân công trình, hiện nhà thầu đang tiến hành xây dựng, khối lượng ước đạt 50%, dự kiến đốt lò vào đầu tháng 7/2012. Các hạng mục cấp điện, xử lý môi trường, cấp thoát nước, giao thông nội bộ, các công trình phụ trợ khác… đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ.

Tính đến thời điểm tháng 5/2012, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn 49,8 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đối ứng ODA 16,7 tỷ đồng và nguồn ngân sách 33,1 tỷ đồng. Hiện dự án đang gặp khó khăn về nguồn vốn, còn thiếu 47,1 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực địa tiến độ thi công xây dựng nhà máy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã đánh giá cao tinh thần vượt khó của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc triển khai thi công công trình; ghi nhận sự phối hợp của huyện, xã trong việc GPMB, đảm bảo an ninh cho đơn vị thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu tiếp huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình để đến tháng 7/2012 đưa công trình vào hoạt động. Cùng với xây dựng nhà máy, công ty TNHH MTV quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh cần có kế hoạch đào tạo nhân lực, tiếp cận công nghệ để vận hành nhà máy hiệu quả, an toàn.

Thanh Hoài – Ngô Tuấn