Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Vinpearl Cửa Sót

Sáng 18/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Vinh đi kiểm tra tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Vinpearl Cửa Sót tại huyện Lộc Hà.

Sau khi cùng đoàn đi kiểm tra thực địa mặt bằng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung tìm phương án để xử lý sớm những vướng mắc đang gặp phải. Đó là giải phóng mặt bằng trên 3.673,3 m2 nằm trong lòng dự án; khoảng 5ha rừng phòng hộ ven biển; mặt bằng một số điểm trên tuyến đường quanh hàng rào dự án và giải quyết việc ngập úng tại một số hộ dân.

tap trung thao go vuong mac day nhanh tien do du an vinpearl cua sot

Đại diện Tập đoàn VinGroup báo cáo quá trình triển khai dự án

Theo UBND huyện Lộc Hà, công tác lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay huyện đã hoàn thiện trình thẩm định phê duyệt 8 đợt cho 329 hộ gia đình với tổng kinh phí 8.753 triệu đồng; tổng diện tích đất thu hồi 26 ha.

tap trung thao go vuong mac day nhanh tien do du an vinpearl cua sot

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nguyễn Bá Thịnh: Có giải pháp cải tạo, chỉnh trang rừng phòng hộ ven biển theo hướng vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đảm bảo tính phòng hộ.

tap trung thao go vuong mac day nhanh tien do du an vinpearl cua sot

Đại diện Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Cần có kinh phí để Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện đúng tiến độ.

Từ những vướng mắc tại thực địa và các giải pháp mà các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đưa ra tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh, để dự án kịp khánh thành vào ngày 29/4 tới, tỉnh, huyện Lộc Hà và các sở, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, có giải pháp hiệu quả trong tháo gỡ những vướng mắc.

tap trung thao go vuong mac day nhanh tien do du an vinpearl cua sot

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty Cấp nước Hà Tĩnh từ nay đến ngày 3/3 giải quyết xong những vấn đề liên quan; Điện lực Hà Tĩnh cần bắt tay ngay để đến 20/3 có điện, về kinh phí, tỉnh sẽ làm việc với Tập đoàn VinGroup.

Về đường bao quanh dự án, địa phương cùng với đơn vị thi công có phương án phù hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, quy định; về diện tích rừng phòng hộ ven biển có thể nghiêng theo phương án chuyển đổi mục đích. Nếu vậy, các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình, quy định để 20/3 xong thủ tục; tổ chức khơi thông tranh ngấp úng tại một số hộ và có thể thực hiện hỗ trợ phù hợp cho bà con...

Về hơn 3.600 m2 đất đang vướng mặt bằng nằm trong lòng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lộc Hà, xã Thịnh Lộc tiếp tục tuyên truyền để hộ gia đình có đất tự dời dọn, nếu gia đình không thực hiện thì địa phương có phương án tổ chức bảo vệ thi công đúng pháp luật...

Theo Trọng Tuệ/baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây