Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tập trung thực hiện đúng tiến độ các khu tái định cư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã khẳng định như vậy sau chuyến kiểm tra thực hiện tiến độ thi công các khu tai định cư: Hói Trung, Khe Ná- Chi Lời, công trình lấy nước số 1 sáng 23-3 tại huyện Vũ Quang

Tính đến thời điểm này, Ban Bồi thường đền bù hỗ trợ TĐC huyện Vũ Quang đã GPMB được diện tích tại các xã, thị trấn là:1.837,1 ha. Hiện đã có 240 hộ di dời với tổng kinh phí cho công tác GPMB là 492 tỷ đồng. Đối với 416 hộ dân tự di dời tại 2 xã Hương Điền, Hương Quang hiện vẫn còn lại 162 hộ chưa di dời

Về công tác xây dựng cơ bản tại các khu TĐC, huyện Vũ Quang đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, nhưng do thời tiết mưa nhiều nên hiện mới chỉ có 27/39 gói xây dựng( Hói Trung 17/27; Khe Ná- Khe Gỗ 10/12 gói). Năm 2011 các khu TĐC đã giải ngân được số tiền là 98,5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng, một số cơ chế chính sách được ban hành chưa phù hợp; hơn 1.200 ha rừng và đất rừng khu vực lòng hồ hiện chưa có hồ sơ cụ thể và chưa xác định được đơn vị nào là chủ rừng?. Hạ tầng giao thông vừa mới hoàn thành nhưng đã có dấu hiệu hư hỏng và xuống cấp. Trách nhiệm thuộc về ai?...Theo kế hoạch tháng 8 năm nay các hộ dân có thể về nơi ở mới tại các khu TĐC

Tập trung thực hiện đúng tiến độ các khu tái định cư
Kỹ sư, công nhân trên công trình lấy nước số 1

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, mặc dù khó khăn về thời tiết, tuy nhiên các đơn vị thi công khá rầm rộ và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên so với tổng tiến độ thi công vẫn còn chậm. Chất lượng công trình nhìn bằng cảm quan không đảm bảo; vai trò của giám sát cộng đồng chưa rõ nét. Việc bồi thường GPMB để bàn giao cho Ban tỉnh chưa hoàn thành; vẫn còn một số hộ tái chiến đường điện; chưa xây dựng được quy chế quản lý các công trình sau khi hoàn thành

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì vậy các khu tái định cư đến cuối tháng 6 phải cơ bản hoàn thành. Huyện phải chú ý đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản nhưng chú trọng đến chất lượng công trình; đồng thời thanh toán khối lượng công việc phù hợp; hoàn thành quy chế phối hợp quản lý với ngành giao thông. Các hồ sơ liên quan đến cơ quan nào yêu cầu cơ quan đó phải tự giải quyết; đặc biệt sở Xây dựng phải vào cuộc để kiểm tra và đánh giá chất lượng các công trình khi hoàn thành



Theo Hatinh24h
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây