Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng: ‘Sẽ ưu tiên nguồn vốn cho Ngàn Trươi – Cẩm Trang’

Ngày 5/4, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn.

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi, tràn xả lũ, kênh chính Ngàn Trươi….Đến thời điểm này, tại đập chính các hạng mục do Bộ NN & PTNT làm chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung đắp đập, thượng lưu cao trình đã đạt +37m/+38m. Tổng toàn bộ giá trị khối lượng ước đạt trên 60%.

hatinh
Công trình Thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang đang trong quá trình thi công.

 

Hợp phần công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi do BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 làm chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục đường thi công và đường quản lý kết hợp thi công, khu quản lý, đường điện cao thế và các trạm biến áp phục vụ thi công đập chính, mặt bằng xả lũ. Hoàn thành tuynen lấy nước số 1 đảm bảo dẫn dòng phục vụ thi công đập chính và hoàn thành phần bê tông thân hầm, cửa vào, cửa ra và kênh xả hạ lưu tuynen lấy nước số 2. Các hợp phần khác đang được thi công đúng tiến độ.

 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng: Bộ NN&PTNT sẽ có những điều chỉnh cần thiết về đường găng tiến độ và sẽ ưu tiên nguồn vốn cho dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý, năm 2016 nhiều khả năng mùa khô sẽ đến sớm hơn, tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì thế, các đơn vị phải chủ động các phương án, đảm bảo hết 2016 đạt mục tiêu hoàn thành ba hạng mục quan trọng nhất là đập chính, tràn xả lũ và đập phụ, hệ thống kênh Linh Cảm.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khẳng định: Bộ NN&PTNT sẽ có những điều chỉnh cần thiết về đường găng tiến độ và sẽ ưu tiên nguồn vốn cho dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Theo htv.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây