Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm việc với UBND tỉnh

Tối ngày 7/6, đoàn công tác Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng. Cùng đi có GS. TS Phan Sỹ Kỳ, Chuyên gia kỹ thuật Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành có liên quan. Tiếp đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; lãnh đạo một số sở, ngành.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực địa tại công trình hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) và dự án cấp nước KKT Vũng Áng (Kỳ Anh).

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng gồm 4 tiểu dự án: Nhà máy nước; cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ Kỳ Hà; Đập dâng Lạc Tiến và hệ thống tuynen dẫn nước về hồ thượng Sông Trí; Hồ Rào Trổ. Dự án do Công ty CP Đầu tư&Phát triển Vũng Áng làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, Nhà máy nước đã hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 1. Hiện, nhà máy đã cấp nước cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I theo đúng cam kết.

Liên quan đến công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ Kỳ Hà, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác bổ sung khảo sát địa hình, địa chất và điều chỉnh thiết kế cơ sở. Hiện đang tổ chức lấy ý kiến thẩm định, phê duyệt để điều chỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm việc với UBND tỉnh

Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đề nghị CĐT tìm phương án kỹ thuật khắc phục sai sót

Công trình Đập dâng Lạc Tiến và hệ thống tuynen dẫn nước về hồ thượng nguồn Sông Trí đã hoàn thành điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công phần đập dâng và nóng phía bờ phải; đồng thời tiến hành đào đắp kênh dẫn, khoan hầm tuynen... Cũng ở thời điểm này, công trình hồ Rào Trổ đã tiến hành đào đất, đá móng tràn với khối lượng đạt 63.477m3/357.955 m3, đủ điều kiện thi công tiếp tràn xả lũ. Về tình hình GPMB cơ bản thuận lợi, đảm bảo mặt bằng cho công tác thi công.

Trong quá trình thi công, dự án đã nảy sinh một số sai sót kỹ thuật gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu các bên liên quan từ thiết kế đến khảo sát địa chất tìm phương án kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo yêu cầu cấp nước cho KKT Vũng Áng trước ngày 31/12/2014.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm việc với UBND tỉnh

Tiếp thu ý kiến của đoàn chuyên gia, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu CĐT thực hiện nghiêm túc đúng tinh thần chỉ đạo, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án

Bày tỏ sự cảm ơn đến sự quan tâm của Bộ NN&PTNT, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị đoàn chuyên gia giới thiệu chuyên gia thiết kế hầm tuynen. Liên quan đến thi công cửa ra, cửa vào của hầm, yêu cầu chủ đầu tư phải mời đơn vị tư vấn phải vào cuộc cùng xử lý sai sót. Theo đó, phải nghiêm ngặt thực hiện theo giải pháp các chuyên gia đưa ra. Đồng thời, đồng chí bày tỏ mong muốn Bộ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh về kỹ thuật, cơ chế nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đúng với kế hoạch.

NGUYỄN OANH (baohatinh.vn)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây